皆さん元気していますか?植村です今回の現場はCMでも話題となっているコメリパワー十和田店様の外構の工事を行ってきました!福萬組・経商事JV様が元請の現場で我が社の野月君が現場担当者となっていました。そんなコメリパワー様も3月19日でオープンとなりました!とにかく店舗も駐車場も広い!是非、足を運んでみてくださいさて今回の工事日報ですが工事部が全員集合で路盤・舗装を施工しました。路盤工では...入社2年目の高谷君がブルドーザーで砕石を均しています!その姿を見守る熊野さん入社当時から高谷君の良き指導官です!そして路盤をコンバインドローラーで転圧するのはなんでもできちゃう倉岡さんいつも笑顔で作業してます!もちろん1月〜2月の施工中は雪にやられましたせっかく仕上がりかけた路盤も真っ白に。工事日報です担当した野月です本工事は、総面積17000�uの駐車場を舗装する工事でした。雪が降ったら除雪からのスタートと、思う様にいかない毎日でした。予算が莫大に掛ったため、吟味して使わなければならないと思いました。・建物構造物との接触などの危険を凄く感じました。・作業範囲内立ち入り禁止!・重機の死角いない!・周囲の安全確認!・合図誘導の徹底!などを守り作業を行うことで、無事故で現場を終わることができました最後の強い味方は、AF(アスファルト・フィニッシャー)最大6mまで広げられる為、施工ジョイントをなるべく少なくでき、またアスファルトの表面を綺麗に均してくれる機械です。このような機械と自由自在に動かせるオペレーターの方々のおかげで無事終了することができました。現場を進行させるに当たり、重要な点がいくつか見つかりました。雪が降りそうな時は、舗装が打てる所は打つべし打つべし打つべし!!!無駄な作業はやめよう次の日にも雪が降るのに除雪はしない。路盤を悪くする上に、燃料の無駄使い、無駄な人件費。無駄排除!!で効率のいい作業を。工程をたてて進める段取りよく、工程を見ながら進行、先の作業を予測し、段取り良く進行する事で工期短縮。厳しい工程の中、残業や日曜日出勤など無理なお願いを聞いていただき無事終わらせることが出来ました。2.0Seesaaブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。