新庁舎建設工事の進捗状況/岐阜市公式ホームページ当サイトではクッキーを使用しているコンテンツがありますので、ブラウザ設定でクッキーを有効にしてご利用ください。Continue.当サイトではIE10未満のブラウザがご利用いただけません。進捗状況を、定点カメラの写真でお知らせいたします。(航空写真は、PDFファイルをクリックすれば、拡大写真でご覧いただけます)また、工事の進捗状況は、施工業者のホームページからもご覧いただけます。)▲新庁舎棟は、16階床の鉄骨の組み立て作業が概ね完了しました。▲立体駐車場は、掘削工事が完了し、基礎の鉄筋・コンクリート作業を行っています。)▲新庁舎棟は、13階床及び議場の鉄骨の組み立て作業が概ね完了しました。▲立体駐車場は、掘削作業と並行して、基礎の鉄筋工事に着手しました。▲現在、10階から13階床までの鉄骨の組み立て作業を行っています。▲今月から、立体駐車場棟の基礎工事に着手しました。▲現在、8階から10階床までの鉄骨の組み立て作業を行っています。▲8階床まで、鉄骨の組み立て作業が完了しました。▲5階床までの躯体(建物の構造を支える骨組み)の施工が完了しました。7月からは、6階から8階床までの鉄骨の組み立て作業に着手する予定です。▲5階までの鉄骨の組み立て作業が、概ね完了しました。▲5階の床までとなる、鉄骨の組み立て作業を開始しました。▲新庁舎1,2階の床の施工を行っています。床は、鉄筋を格子状に組んだ後に、コンクリートを打設します。)先頭にもどる新庁舎で採用する免震オイルダンパーについて(平成31年3月15日)新庁舎は、高度な防災拠点機能を担うため、免震構造を採用いたします。免震装置の一つとして、地震による建物の揺れを吸収する、免震オイルダンパーを6基設置する計画です。新庁舎の免震オイルダンパーは、昨年8月に工事受注者である建築JVが、KYB(株)の子会社であるカヤバシステムマシナリー(株)に発注していました。10月中旬に、同社が検査データの改ざんを公表しました。そのため、発注していたダンパーは、製作中で検査前でしたが、建築JVは慎重に事案の動向を見極めてきました。この度、1KYB社による自社検査、2国の指導による第三者機関立会い検査、3市の施主検査を行い、発注したダンパーの性能は、基準に適合することが確認できましたので、これを採用することに決定いたしました。(性能検査では、国の大臣認定基準よりも厳しい基準に適合しています。)今後も、製品検査を徹底し、安全・安心な庁舎建設に努めてまいります。▲新庁舎の2階の床まで、鉄骨の組み立て工事が完了しました。▲新庁舎の鉄骨建方工事(柱や梁の組み立て)に着手しました。設置工事に着手しました。免震装置は、防災拠点として整備する新庁舎の根幹を担う構造部材であり、精度の高い施工に努めています。基礎工事も終盤となりました。12月からは、免震装置の設置工事に着手する予定です。▲引き続き、新庁舎棟の基礎工事を行っています。基礎は、建物を支える非常に重要な構造部であり、施工品質の管理に努めています。最盛期となり、鉄筋を網目状に組む「鉄筋工」や、コンクリートを打ち込むための型枠を組む「型枠工」などの施工に、多くの作業員が従事しています。掘削作業も終盤となり、掘削が完了した西側から、建物全体を支える基礎工事に着手しました。▲引き続き、基礎工事を行うための掘削を行っています。8月は、掘削が完了した個所から、建物全体を支える基礎工事に着手する予定です。▲現在は、基礎工事を行うための掘削を行っています。▲現在は、仮囲いが完了し、基礎工事を行うための掘削工事を開始しました。shinchosha@city.gifu.gifu.jp添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。役にたたなかったこのページに関してご意見がありましたらご記入ください。(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。