された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。1.報告事項H-IIAロケット試験機1号機の打上げ整備作業状況について報告する。2.打上げ整備作業全体スケジュール7月12日よりNASDA及びメーカ隊員から成る打上げ隊により打上げ整備作業を開始。全体スケジュールを図-1に示す。第1,2段機体及びVEP-2本体は7月10日に工場出荷,12日に種子島島間港着,13日夜半に島内輸送を行い、大型ロケット組立棟(VAB)に搬入した。)もそれぞれ17,23日に衛星ファアリング組立棟(SFA)に搬入した。A結合(右側:7月15日,左側:7月17日)を行った。吊り上げ装置の不具合により一時作業の中断,遅れが生じたものの、その後のスケジュール調整により現在遅延は発生していない。(3)電気系点検前準備ケーブル接続,各電気系機器の単体点検,電池点検/取付等を行った。アンビリカルコネクタの結合,ベントライン,加圧ラインの取付等を行った。(5)火工品取付1/2段指令破壊系,1/2段及びSRB-A分離系の火工品の取付,艤装を行った。7月25日より電気系,1/2段推進系点検の実施、並びに引き続き火工品の取付を行う予定である。7月29日にフライトシュミレーションを実施予定である。7月6日の種子島宇宙センターへの落雷による被害に対する処置及び処置後の確認作業は7月19日までに完了した。試験機1号機の確実な打上げ及びその後の打上げに備えて避雷・耐雷の改善のため、NASDA内に雷害対策本部を設置し推進することとした。7月13日から画像等を使って整備作業状況の報告を原則デイリーにNASDA本社にて開催している。その内容をNASDAのホームページに掲載している。7月14日に日本科学未来館にてロケットシンポジウムを開催した。75名3.結果(1)概要(別添参照)山根一眞コーディネータのもと、インターネットで受け付けた一般からの質問も交えつつ、ロケット開発の苦労話、宇宙開発の必要性等や、宇宙が秘める可能性等についてディスカッションを行った。オープンサロンでは、丹尾スポークスマン、渡辺H-IIAプロジェクトマネージャ、今野サブマネージャの進行のもと、H-IIAエンジニア、宇宙飛行士が3つのグループに分かれて聴衆から質問を受け、聴衆と語りあった。熱心な聴衆が多かったことから、当初予定より延長してサロンを行った。シンポジウム全体を通じ一般聴衆の熱心な参加をいただき、H-IIAロケットの意義や開発への取り組みを中心として、十分な理解が得られたものと思われる。5FにLE-7Aエンジンを展示し、H-IIAエンジニアが解説を行った。(3)インターネットライブ瞬時アクセス数上限100人の設定で、平均して常時80人がアクセスしていた。総アクセス数1161人であった。(4)アンケート結果シンポジウム出席者に対し、シンポジウムの印象や感想、H-IIAロケット打上げについてコメントを求めたアンケートを配布した。H-IIAロケットにかける技術者の意気込み、技術者の生の声を聞けたのが有意義であった、技術者参加型の広報活動に力を入れて欲しい等とのコメントが多く寄せられた。