東濃地域で注文住宅のことなら早川工務店にお任せください。構造材は岐阜県性能表示材を使った補助金対象建物です。外壁はガルバニウム鋼板・角波8山とそとん壁の組合せです。地鎮祭を終えいよいよ着工となります。地盤調査の結果、安定した地盤と判定がでましたので地盤改良なしで基礎工事を進めていきます。基礎工事をする為の丁張りが完了しました。基礎工事が始まり、鉄筋が組みあがりました。鉄筋のピッチや配置など、間違いがないか図面と見比べながら確認していきます。基礎工事が完了し、26日の建前に向けて土台伏せを行いました。週末の天気も良いようなので絶好の建前日和になりそうです。天気にも恵まれ、絶好の建前日和となりました。問題もなく順調に組み上がっていきます。6寸の大黒柱が存在感を出しています。屋根工事に先立ち、階段室の上にトップライトが取り付けられました。上部から室内を明るく照らしてくれます。】バルコニーの防水工事が完了しました。長年に渡り雨の吹き込む場所なので、仕上がりにはとても気を使いますが、きれいに仕上げっており安心しました。外部の軒天部分の工事が進んでいます。化粧軒裏は杉の羽目板で仕上げていきます。思っていたよりもきれいな材料でしたので仕上がりがとても楽しみです。外部の下地工事が完了し外壁仕上げ張りが始まりました。今回は角波8山と杉板張りとそとん壁の組み合わせです。外部の工事と平行して内部の造作工事を進めています。ロフト部分の床は杉のJパネルを使い、床の仕上げと同時に天井の仕上げ材にもなっています。外部は角波が張りあがり「そとん壁」部分の工事が進んでいます。左官職人が丁寧に下塗り材を塗りこんでいます。養生期間をおいて来週は仕上げ材を塗っていきます。外部の工事もほぼ完了し、長く建物を覆っていた足場を解体しました。建物の全景が初めてお目見えする緊張の瞬間です。西側から見た時と東側から見た時の違う表情が印象的な建物に仕上がりました。大工工事も完了間近となり、本棚やカウンターの取り付けを行っています。造り付けの家具はサイズなどがぴったりで建物の雰囲気にもあっていてとてもよいと感じます。木工事が完了した2階部分は先行してクロス工事が進んでいます。ボードのジョイント部分やビス部分をパテ処理してクロスを張っていきます。1階の漆喰と雰囲気を合わせた白色のクロスで仕上げていきます。】2階部分はクロスが仕上がり、照明器具や建具を取り付けています。寝室は落ち着いた色目のクロスで仕上がりました。完成までもう一息です。内部クリーニングが完了し引き渡し直前まできました。玄関の左側にはお客さまがデザインされたタイル(麻の葉)が張りあがりました。心地よい空間がお客様を出迎えてくれます。