された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。報告事項ETS-VIII大型展開アンテナの設計の妥当性を確認することを目的として、アンテナ小型部分モデルを、本年12月22日(日本時間)に打ち上げられるアリアン5ロケット(AR508)に搭載し、宇宙環境下で展開実験を行う。経て開発が終了している。アリアン5との適合性は、一部ハーネスの適合性試験を除き全て実施し、確認した。ハーネスで未確認のものについては、射場作業の中で最初に確認する。今後の予定は下記の通り。南米フランス領ギアナにあるクールー射場にアンテナ小型部分モデルを搬入し、射場における検査を行う。ロケットに搭載し実機同士の最終適合性試験を行う。その後、主衛星2機が搭載される。午前8時(日本時間)、クールーでは21日午後8時AR508打ち上げ。実験は、主衛星2機がロケットから分離された後、トランスファー軌道飛行中にロケットに取り付けられた状態で、アンテナの展開を行う。展開力、温度等のデータと展開中の画像は、ロケットのテレメトリ送信機を経て地上局に送られ、打ち上げ1週間後に当方に渡される。留意事項AR508の打ち上げ日は、それに先立つロケットのスケジュールの影響を受け今後多少変更される可能性がある。実験評価はデータ受領後速やかに行い、打ち上げ後10日以内には終了し公表する予定である。展開終了後のアンテナ小型部分モデルは、アリアンスペース社の判断で、ロケットから分離することになった。本計画は、CNESからの支援も得ており、日仏間の宇宙協力の側面を有する。