東濃地域で注文住宅のことなら早川工務店にお任せください。昨年ご契約頂いたお客様の地鎮祭が無事に終了し、いよいよ工事の着工になります。今回は、車庫兼用の大きなデッキのあるダイナミックなお家が出来ます。南北に長い土地の形状を利用した奥行きのある広がりのプランも魅力のひとつとなりそうです。基礎工事が始まりました。鉄筋も組み上がり、第三者の配筋検査を行いました。エアサイクル仕様なので、間仕切りを減らし地中梁とコラムベースで建物を支える独特な基礎配筋なので、検査員の方も驚いてみえました。天気にも恵まれ、無事に二日間に渡る上棟が完了しました。現場は桧や杉の香りに囲まれ、心地よい感じでした。吹抜けやロフトなどはまだまだ骨組みですが、何となく感じをつかんで頂ける状態になりました。補強金物の検査が終了し、エアサイクルの壁パネルの取り付けが進んでいます。外張り断熱材の壁パネルにある斜めの切込みが、壁内で空気の通り道となり空気の循環がされる事により、壁内ので結露防止や温度上昇を抑制します。玄関部分の庇の取り付けが壁パネルの取り付けと同時進行で進んでいます。エアサイクルの壁パネルの外側にはアルミが貼られており、遮熱効果を発揮します。外部の工事と平行して内部造作工事が2階部分から進んでいます。各室に計画されたロフト部分の天井下地が組みあがり、空間の広さより現実的にわかるようになってきました。外部下地が完了し外壁の工事が進んでいます。今回は金属サイディングとジョリパットの組み合わせです。金属サイディング部分から進めていきます。縦のシャープなラインがとてもよい感じです。金属サイディング部分が完了し、ジョリパット部分の工事が進んでいます。金属サイディングの色とは対照的に白っぽい色に仕上がる予定です。仕上がりがとても楽しみです。内部は2階の下地組が終わり、1階の天井仕上げ張りを行っています。開放的なLDKの天井は桧の羽目板張りです。無地のきれいな羽目板がとてもきれいです。外壁が仕上がり足場が取れました。庇などを濃い茶色で塗ることで、とてもメリハリのある色の仕上がりになりました。和室の天井が張りあがりました。サツマ葦が編み込まれたベニアで仕上げてあります。吹抜け部分が出来上がってきました。壁の一部に桧の羽目板を張り、空間のアクセントとしています。寝室の小窓は家族の雰囲気を感じることの出来る繋がりの役目を持たせています。木工事が完了しクロス工事が始まりました。吹き抜け部分ははしごを掛けながらパテ処理しています。クロスは白を基調とした色を選びました。2階部分のクロスはお客様が選ばれた花柄などもあり仕上がりが楽しみです。】クロスが張りあがり、家具や照明器具などが取付けられています。TV台は造り付けの家具として天井から間接照明としました。昼間なのでわかり辛いですが、夜はやさしい光が包んでくれそうです。仕上げ工事の真っ最中です。トイレの一部には美濃焼きタイルを使用しました。色目は奥様に選んで頂き、クラデーションになるように仕上げました。カウンターは杉の無垢板です。建物に引続き、デッキ兼用車庫に取り掛かっています。間口を広くする為に、木造と鉄骨の混合構造です。広いデッキなので、いろいろな用途に使って頂けそうです。悪天候続きでなかなか進める事の出来なかったテラスの工事が完了しました。広いテラスは様々な用途に使って頂けそうです。