された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。組立スケジュールについて協議を行い、添付1の通り合意した。主な組立スケジュールの変更は添付2の通り。ISSの組立スケジュールは、2000年8月に組立完了までのスケジュール(F改訂)が合意されたが、その後は米国のISS計画見直しにより組立完了までのフライトが確定できず、米国のノード2打上げまでのスケジュールのみを暫定的に更新してきた。今回も組立完了までのスケジュールを確定することはできないが、日本の実験棟「きぼう」の打上げを含むノード2以降のフライトについて、各国が合意できるスケジュールの更新を行った。2.最近の国際宇宙ステーションのコンフィギュレーションについて平成14年10月8日(日本時間)、スペースシャトル・アトランティス号(STS-112/9Aミッション)が打上げられ、太陽電池パドル等を取り付ける土台となるS1(エスワン)トラスを組み立て、10月19日に帰還した。次は、10月28日にソユーズ宇宙船の交代を予定している。最新のISSのコンフィギュレーションは添付3の通り。