Reportスキップフロアのある狭小住宅(2016.1月着工)竣工..いよいよお引渡しの日がやってきました。随所に工夫が施された素敵な狭小住宅が完成しました。現場打合せなどがスムーズに行えたのは、お施主様の想いの強さですね。「スキップフロアのある狭小住宅」これにて竣工です。ご完成おめでとうございます。.オープンハウス開催..5/28-5/29にてオープンハウスを開催しました。当社のキーワードである、狭小住宅を実際に見て触れて楽しんで頂きました。お越しいただいた皆様、ご協力いただいたお施主様、誠にありがとうございました。.2016/5/20社内検査...本日は社内検査です。チェックし、是正箇所がないかの確認を行います。この後、役所検査、お施主様の検査、指摘箇所全てを是正し、お引渡しという流れです。お引渡しまで全力で取り組みます。.2016/5/17内部状況08..本日の内部状況です。天井が終わり、壁のクロスを張っています。雨で蒸し暑い中、職人さんが頑張ってくださっています。クロスが張られると中の雰囲気もすごく変わります。.2016/5/14内部状況07..本日の内部状況です。クロス工事が始まっています。クロスを張る前にパテでビス穴やボードの継ぎ目を埋めます。することによってクロスを平らに張ることができるのです。.2016/4/28外観状況02..本日の外部状況です。足場の解体作業が行われていました。これで、家全体が見えるようになりました。完成まであと少しです。気を引き締めて頑張ります!.2016/4/23内部状況06..内部状況です。内装塗装が始まりました。前回の打合せでお施主様に選んで頂いた色です。内装工事は塗装の後、クロス張りという流れです。施工も大詰めといった感じですね。.2016/4/19内部状況05..本日の内部状況です。手すりなど力がかかる部分に下地を取り付ける作業を行っています。赤い部分に手すりを取り付けるので、そのボードの裏に下地を取り付けます。手すりをしっかりつけるための大事な作業です。.2016/4/14内部状況04..本日の内部状況です。電気配線工事が入りました。前回の打合せでお施主様からご指摘のあったインターホンの位置が修正されています。墨出しされた位置に正確に変更されています。.2016/4/12内部状況03..内部状況です。手摺が取り付けられています。造作の手摺は相欠りで接合させています。ビスでの接合よりとても手間が掛かります。大工さんお疲れ様です。.2016/4/9現場定例打合せ..本日はお施主と設計担当者が木造作の塗装色について打合せしている風景です。現場にて打合せすることにより更にお施主様のイメージを確認することが出来ます。.2016/4/6内部状況02..本日の内部状況です。下足入れが取り付けられてます。真ん中の壁を抜く事によって、視覚的に圧迫感をなくす工夫が施されています。段々と内装も完成が見えてきました。お引渡しまで気を引き締めていこうと思います。.2016/4/1現場打合せ..本日、設計担当と現場担当が現場にて打合せを行いました。今回は造作工事についてです。いった打合せを行うことにより、現場でしか分からない細かな納まりや気になる部分をお互いが共有することができます。.2016/3/30外部状況...2016/3/25内部状況...本日の内部状況です。内装工事も着々と進み、キッチンが設置されました。大きなキッチン収納の赤がスタイリッシュで、お料理も楽しくなりそうですね。下の画像はキッチンサッシです。お施主の要望でキッチンパネルをサッシに巻き込んでいます。することによって濡れたものも置くことが出来ます。.2016/3/173/17現場状況...現場状況です、ボード張りを終え収納の棚が設置されました。外部状況、FIX窓周りのサイディングが張られています。白のサイディングがとてもきれいです。お施主様の生活風景が見えてきましたね。完成が待ち遠しいです。社内防水検査...本日社内防水検査を実施しました。防水検査は必ず代表と現場管理者と設計者が立会います。お家を雨水から守るための重要な検査です。暖かい日どりの中、上棟式を執り行いました。上棟..本日は待ちに待った上棟!一時は雪の予報もあったなか、快晴に恵まれ、お施主様の見守る中行うことができました。電線があるため搬入・荷揚げ・設置に苦戦しましたが監督の仕切と職人さんの頑張りで無事完了することができました。工事着工..本日は朝から小雨が降っていましたが予定通り工事が着工されましたこの記念日にお施主様も作業を見学していただき、現場監督の説明を熱心聴いていられましたいよいよ工事がスタートしました。地鎮祭..本日は晴天の中、地鎮祭が執り行われました。近隣の方々への挨拶も済ませ、年明けからいよいよ工事がスタートします。工事の無事と、お家の繁栄を祈ります。M様おめでとうございます。お問合せ(株)ホープスのギャラリーは、東京都世田谷区にあります。「プレミアムな狭小住宅・デザイン住宅」のご提供を通して、施主様の幸せな家創りのお手伝いをしております。相談希望の方や資料請求希望の方は、お気軽にメッセージをお送り下さい。後日担当よりご連絡の上、ご要望にお答えしてゆきます。お問合せはこちらからどうぞカテゴリーReportWorks(株)ホープスの建築実例3匹の猫と暮らす。現場定例打合せ本日は現場定例打合せです。設計担当と現場担当が現場にて打合せを行っている様子です。いった打合せをすることによって工事の進捗、現場の状況、図面を確認し調整、検討しながら工事をすすめていきます。大工さんの造作工事が完了しました。こちらは洋室の造作カウンターです。タイトルの通り木漏れ日が差しこみ、とてもいい雰囲気です。「サンルームのある明るい家」竣工を迎えました。シンプルなデザインながら、存在感のある白い素敵なお家に仕上がりました。お施主様の特別な空間になれれば幸いです。ご完成おめでとうございます。3-24-6TEL:03-5752-8877FAX:03-5752-8878MAIL:info@archi-hopes.co.jp■土地探し・資金計画・プランなど建築[注文住宅等]に関するご相談は、お気軽にお問合せ下さい。■初回のご面談はGallery1で行います。■来店希望のお客様は、お電話・お問い合わせフォームから事前にご予約ください。