初期見積の精度を示します。精度バーと進捗バーの差異により、このバージョンの課題が計画より早いか遅いかを示します。3つのケースがあります:課題は初期見積の予定どおりに進行しています。精度バーは完全に青色になっていて進捗バーと同じ長さです。(初期見積よりも時間がかかります)。進捗グラフは精度グラフよりも長くなっています。青色部分は初期見積時間を、薄い灰色部分は課題が遅れている時間の量を示しています。(初期見積よりも短期間で終わります)。精度グラフは進捗グラフよりも長くなっています。青色のバーは初期見積時間を、薄い灰色部分は初期見積で余分に見積もられた時間の量を示します。件のサブタスクを表示できます。このレポートでデータを表示するには、課題構成に修正バージョンを含める必要があります。ユーザー負荷レポートユーザーが割り振られた作業量と、その所要時間を示します。basis.バージョン負荷レポート特定バージョンが完了ために処理する作業がどのくらい残っているかをユーザー別および課題別に示します。version.作業負荷円グラフレポート特定のプロジェクトまたはフィルターの課題の担当者に関連する作業負荷を示します。トラッキングを有効にした場合にのみ利用可能です。課題一覧を表示します。おける課題のステータスの変更を自動的に反映させることもできます。プロジェクトと修正バージョンの進捗状況をステータス、優先度、コンポーネントおよび課題タイプ別に円グラフで表示します。マクロを動的に使用します。Marketplaceで入手可能です。上でさらに操作してグラフやレポートを作成することができます。「検索結果を使用した作業」を参照してください。次のステップ完了です!サイクルはまた始まります。既存のバージョンのまとめが終わっても、新しいバージョンの計画が始まるでしょう。新しいプロジェクトの準備さえ完了しているかも知れません。以下に記載された今までのトピックを確認してください。