された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。報告事項H-IIAロケット試験機1号機の打上げ整備作業状況について報告する。打上げ整備作業全体スケジュール全体スケジュールを図-1に示す。7月12日から開始した打上げ整備作業はこれまでのところ順調に進行している。SRB-Aインタフェースコネクタ確認試験(26日),テレメータ・誘導制御系点検(25〜29日),フライトシュミレーション(29日)等を行い、正常に機能することを確認した。等を実施し、正常に機能することを確認した。機体支持装置(25日)等の火工品の取付,艤装を行った。衛星搭載アダプタへのCCDカメラの取付(28日)等の作業を実施した。引き続き電気系点検・1/2段推進系点検を実施中である。特別点検として7月31日から8月4日までの予定でSRB-Aのモーダルサーベイ※を実施中である。8月9日に極低温点検を実施予定であり、その前準備を8月4日より行う予定である。種子島宇宙センターにて8月3日にVEP-2を、8月8,9日に機体及び極低温点検を報道関係者に公開予定である。インデューサを改良した液体水素ターボポンプを装着したLE-7Aエンジンの認定試験を種子島宇宙センター液体エンジン試験場においてこれまでに6回実施した。本日7回目を実施予定である。ロケットシンポジウムに参加できなかった方や一般の方々のために、その模様を7月31日よりNASDAホームページ(http://tkyhn01.tksc.nasda.go.jp/sympo/)にてビデオにて配信している。サイエンスチャンネルにてH-IIAロケット関連の番組を8月中集中的に放映予定である。(参照)※モーダルサーベイ;その構造体がどのくらいの加振(周波数)でその物体に共振が発生するかを確認する試験。実機のSRB-Aが今回が初めて機体に装着されたことから特別に実施する。