あーすろーど自立移行住宅「あーすろーど」とは自立移行住宅「あーすろーど」とは自立移行住宅のイメージ(模型)あいえるの会では、地域での自立を目指す障がい者のために、自立移行住宅「あーすろーど」を建設します。自立移行住宅「あーすろーど(地球への道)」という名前には、理事長の3つの思いが反映されています。1.地球の大地に根付かせる自立生活2.障がい者自身の動き(道(ロード)を歩む)が社会を変え、さらに地球を守ることに繋がると信じて3.障がい者の自立を明日(アース)につなげていき、後輩の自立を促していくあいえるの会の自立移行住宅は、生活の全てにおいて介助が必要な、重度訪問介護を利用して生活する人たちが入居対象になります。グループホームや入所施設のように管理人や常駐のスタッフは置かず、入居者は自分で介助者を確保し、自分の生活を組み立てます。一方で、最初から全くサポートなしというのは不安な部分があるかと思いますので、実際に自立をしているあいえるの会の当事者がILP、ピアカンなどの必要なサポートを行う予定です。住宅を建設するにあたって、一番こだわったのは“場所”です。通常、障がい者のための施設は郊外に建設されることが多く、疎外された感があります。人が生活し、賑わっている街なかに住宅を建設することで、日常的に地域の皆様と触れ合い、関わりが増えることで、障がい者の理解につながると信じています。自立移行住宅では、3年をメドに地域へ移行してもらうこととなっています。入居中に金銭管理、介助者について、地域との交流について等、地域で生活するために必要なことを先輩たちから学びます。皆様のご支援のおかげで、プロジェクトを成立させることができました。セカンドゴールまで!ありがとうございました。工事は順調に進んでおります。来年4月の完成までには、皆さんから頂いた資金をもとに、自立移行住宅の共用備品を購入させていただきたいと思います。先日、リビング用のテーブルを見学に行って来ました。電動車いすで使用できるテーブルは高さが合わず、規定のものは難しいと思っていましたが、高さをオーダーすることができることを知りました。使いやすいテーブルを購入するために、利用予定者と相談しながら注文購入していきたいと思います。自立移行住宅には、たくさんの共用備品が必要です。皆様の応援に応えることができるように吟味して選び、大切に使わせていただきます。途中、どんな備品を購入したか、また工事の進捗状況も続けてお知らせしていきます。これからも応援よろしくお願いします。ご支援、応援本当にありがとうございました。現場監督から進捗状況が届きましたので、お知らせします!2019-12-27現場監督から写真が届きました。中の様子が少しわかりますので報告します。工事は、着々と進んでいるのですね。1月8日に、積水ハウスさんからこの土地の紹介を受け、担当理事と「お年玉だ!」と、二人で直ぐに見に行ったのが始まりでした。本当に街なかに建物が実際に建設されているのを見て感無量です。来年はいよいよ、あーすろーど開設です。来年もどうぞよろしくお願いします。建設現場見学に行って来ました!!今年最後になります!!2019-12-26久しぶりに建設現場に行って来ました。中の様子は見ることはできませんでしたが、現場監督とお会いすることができました。中の様子はまたメールで知らせてくださるとのこと。年末年始に強風が吹いて足場が壊れてしまうと困るので、メッシュシートは外すとのことです。足場はまだ、残っていますが、少しは建物の概要が確認できるのではないかとのことでした。1月9日には足場もはずすとのこと。現場監督に、ご挨拶をして、記念写真を撮って帰って来ました。現場監督から進捗状況が届きました2019-12-19現場監督から進捗状況が届きましたのでお知らせします。屋根の仕上げ工事が終了し、外装の軒天ボードを張っているとのことです。16日から大工工事が始まり、床下引き及び床下地合板貼りの作業中です。内壁パネルの荷受け、一部取り付けが始まるとのこと。外部に関しては、細かい防水処理や桶取付等平行して作業をするとのことです。何度もお伝えしていますが、年明け(1月6日)には足場の解体をするとのことなので、やっと建物と対面できると思います。その日は、早速見学に行く予定です。工事は着々と進んでいます!!2019-12-16雲ひとつない青空に映える工事中の「あーすろーど」。現場監督と話してきました。現在、屋根の仕上げ、配管、配線の工事が行われています。大工さんも入っているとのことです。工事は順調に、予定通り進んでいます。足場が取れるのが、年末か年明けということでしたが、やはり、年明けになるとのこと。私たちは、中の様子を見ることはできないので、現場監督がまた写真を送ってくださるとのことです。その時には、また報告させていただきます。全貌が見えるのにあと半月。工事を行っております。現在足場があり、外からの全容が見えない状況ですが、建物の形が出来つつあります。今後、屋根仕上げやバルコニーの防水工事、外壁やサッシ廻りの防水シーリング等行ってまいります。外部側の防水が終わりましたら、来週中ぐらいから大工工事が始まります。床の下地合板から進めて参ります。年明けには、外部足場も解体の予定です。