仕上げの準備が進んでいます。2017年10月6日テラスを最大限に楽しむ家では、仕上げの準備が進んでいます。今日はキッチンのパーツや家具の部品が続々と到着。組み上げては搬入できないので、パーツで搬入して、それぞれの階の場所を使って、現場で組み立てていく予定です。このかわいらしいのは1階の壁に入る予定の洗剤収納用ワゴン。家具が組みあがったらこの上に塗装をして仕上げていきます。今回の仕上げは難燃合板+塗装とクロス貼りのため、クロスの範囲は先に下地のパテ処理まで。パテのあるところは白で、パテの無い合板部分はこげ茶の組み合わせに仕上がる予定で、なんとなくこのあたりも全体が見えてきて、塗装の塗り分け箇所や細かな部分の仕上げについてを現場で確認。手すりがまだ途中ですが、こちらもあともう少し。かかる予定ですが、完成が近づいてきています。外壁の木部は濃い目の塗装を施していて、中の木部にもこの色が連続していきます。屋上のデッキ材もほぼ完成。手すりをもう少し追加予定ですが、とても気持ちのいい場所ができています。外部、内部とも進んでいます。2017年08月25日テラスを最大限に楽しむ家の現場では、外部、内部とも進んでいます。外壁の木板や内部のボード貼りも進み、全体の空間はかなり見えてきています。踏板の取り付けも完了し、光の通り具合も確認できるようになり、十分な明るさに一安心です。電気設備の調整や確認等をやり取りしながら進めています。現場監理をしていくうえでとても楽しみな時でもあります。外壁の仕上げを行っている来週までは少し安定しそうですので、このまま続くことを願うばかりです。7月の個人的なブランクもありなかなか更新が追いついていきませんが、7月、8月の様子もまた振り返りながら紹介しながら、引き続き現場監理を進めていきます。ささらは黒に塗装する予定です。足場解体まで全体像は見えませんが、木板は耐火性能のあるものを使用し、この上に塗装していきます。気が付けば6月の下旬となっていますが、現場は着々と進んでいます。進行中の現場やプロジェクトでは、打ち合わせや申請など必要な作業がいろいろと進んでいます。テラスを最大限に楽しむ家では、サッシの取り付けまで進んだ6月頭に上棟式を行い、お施主さんご家族と四隅をお清めしてまわり、この現場に関わる皆さんと一緒に、上棟を祝して乾杯。お施主さんと大工さん、電気屋さん、監督さん達が顔を合わせて話をする良い機会になりました。内と外で工事が進んでいます。天井は一部高さを切り替えているので、配線の渡る箇所やルートを確認。賑やかになってきました。梁や下地の位置との若干の調整が必要な場合もあり、現地で見たり電話でのやり取りをしながら確認しています。排水管やこの後換気のためのダクトも施工。隠れる設備は天井下地を作る前に先行して納めていきます。設備についてはもう少しとなりそうですが、鉄骨や建具、仕上げの納めはまだまだ進行中。最後まで気を抜かず、暑さにもバテず、しっかり監理していこうと思っています。上下の移動はPS内に。床暖房のための温水管も敷き込み口まで先行しています。壁の断熱材は現在進行中。風通しがいいので今も暑くはないのですが、これで現場の環境がさらに上がる予定です。断熱材は今回場所と厚みで2種類を使い分けています。鉄骨柱の被覆も完了しています。配線準備を進めています。2017年06月1日テラスを最大限に楽しむ家では、電気の配線準備を進めています。先日は電気の配線準備のための打ち合わせを行いました。耐力壁に付ける場合の端部からの寄り寸法や開口の大きさ、下地の補強についてを、電気屋さんと確認。その他、エアコンの設置位置や隠ぺいとなる冷媒管ルートやドレン管も落とす位置についても確認。同じ壁につく位置がバラバラにならないように、調整をしながら進めています。耐力壁に付く場合は端部からの離れ寸法の指定があるので、柱ではなく、位置をずらして付けています。サッシが付き、耐力壁以外の壁下地も進み、出来上がりの明るさに近くなっています。中間検査がありました。今週はテラスを最大限に楽しむ家の中間検査がありました。検査員の方が構造の耐力壁が申請の図面通りになっているか、筋交いの位置、金物の種類などを全箇所チェックしていきます。今回は屋上は前面防水仕様のため、防水を行う前で金物が全部終わった段階で今週の検査となりました。受け取りに行く予定です。その後は大工さん交えて防水と階段廻りの打ち合わせ。トップライトの下地も進んでいますが、雨の日でも十分明るく、吹き抜けの効果を改めて実感。現場は防水のための下地が順調に進んでいて、来週には防水、サッシ付けへと進んでいきます。今週は確認で月曜日も現場に行ってきたのですが、行くたびにいろんなところが着々と進んでいます。下地工事が進んでいます。しての筋交い、構造合板の設置が進み、窓の下地工事へと進んでいます。引き抜きの強い箇所への外付けホールダウン金物や筋交いについては、目視で確認しています。指定の場所についているか、筋交いはきちんと金物で固定されているかなど、一つずつチェックしていきます。昨日は施工会社が依頼している瑕疵保証のための検査が無事に完了し、来週は検査機関の中間検査。現場でそれぞれの場所に移動しながら打ち合わせを行いました。昨日は同時に合板などの材料も搬入していましたが、大工さんが協力して足場を付け替えたりガイドを作り、1階から階高のある3階まで順に人力で上げる作業は、さすがの皆さんでも声が出なくなるほど。毎回いろんな人の手が加わっている現場を見ていると、私もしっかり監理していかなければと思います。材料を上げるためのガイドは大工さんが作っていましたが、この日は左にある合板を全部上げてました。できるだけ雨に濡れないように養生もしながら、テラスの下地作りも進んでいます。先週より建て方を行っていたテラスを最大限に楽しむ家が、無事に上棟しました。無事にすべての梁が掛かり、建て方作業(構造材骨組みの組み立て)が完成しています。現場では、広さや奥行き、天井までの高さなども体感できるようになってきました。2階は階高3.5mほど。3階ボリュームを跳ね出しているため、大きな梁が中心に掛かっています。設計で意図した形となっていることも無事に確認。この、設計した建物を内部から見ることは、楽しみでもあり、少しドキドキする瞬間でもあります。上部から落ちてくる光も気持ちよく、十分効果のある部分となりそうです。現場は引き続き野地板貼り作業へと進んでいるので、ここからも集中していきたいと思います。斜線が取り合う3階内部。サッシの高さは1.5mほどですが、この高さでは気持ちの良い視界が広がります。2方向から斜線の掛かる角は梁もすべて手加工で。野地板も合わせながら切っていきます。地上10mの高さには屋上テラス。プライベートなかなり気持ちの良い場所になりそうです。建て方がスタートしています。2017年04月19日テラスを最大限に楽しむ家では、今日から建て方がスタートしています。南の外構を先行した後に土台を敷き込み、今朝より建て方作業が始まっています。今回の敷地は前面に吊り込みレッカーが寄れないため、材料の荷下ろしや建て込みなどすべて手作業なのですが、6mほどある扁平柱や大きな梁も一つずつ順に、職人さんたちの見事な連携で組みあがってきています。吊り込んだ材を両方向に調整するための補助材をあらかじめ留め付けたり、金物の設置、打ち込みなどの作業もあうんの呼吸で同時に進んでいく様子は本当にすごいものだと思います。現場の安全を優先して作業は慎重に、床の合板も敷き込みながら明日も続きます。柱を立てたら金物を組み込んだ足元を所定の位置にセット。前後左右の倒れも見ながら固定していきます。大きな梁はほぼ10人がかりで、持ち上げるだけでも大変な作業です。門型フレームに使用している金物も、すべて組み込まれた状態で現場に届いています。外構を先行しています。2017年04月13日テラスを最大限に楽しむ家では、一部外構を先行して進めています。来週には建て方の予定ですが、その前に、上棟後は近づきにくくなる南側の外構を行っています。既存擁壁と防護壁の間の埋め戻しを先行し、一部ブロック積みや土の搬入を行っています。水の流れやルート、水抜きなどを中心に確認し、コンクリートブロックも、通常よりも太めの配筋で密に、念には念を入れて確認。週末には建て方のための足場を組み、来週からはいよいよ土台敷きと建て方が始まります。上棟後は大工さんが多く入る予定で、スチールサッシなどの大きな制作物は加工も進んでいるので、ここからは一気に進めるべく、また集中して監理していきたいと思います。大きなスパンを確保するための門型フレームの土台。ここに300幅の柱が立ちます。設備も先行して配管施工。埋め戻しを行い、外周はぐるりと足場が立つ予定です。基礎の配筋検査を行いました。昨日はテラスを最大限に楽しむ家の基礎の配筋検査を行いました。お天気が少し心配でしたが、なんとか傘無しでも大丈夫なくらいで、まんぼうの設計監理者としての検査と、施工会社から依頼する瑕疵保証の配筋検査を同時に行いました。配筋は全箇所の配筋の種類と本数、ピッチ、定着長さをチェックをしていくのですが、とても綺麗に組んであり、問題なく合格。配筋はきちんと結束できているか、かぶりはとれているかなど、歩き回って確認していきます。今回は金物工法のため柱を固定するためのアンカーがあるのですが、それはこれからセットするため、またセットが完了した時点で再度検査を行い、問題なければコンクリートの打設、と進んでいく予定です。その他、現場の外ではプレカットのための図面も、先日無事に承認して加工が進んでいます。アルミサッシや焼付塗装を施すスチールサッシの色番や板金の色も決まり、なかなかまだ目には見えてこない部分もありますが、基礎後の工事へ向けて、着々と進んでいます。配筋ピッチは200が一般的ですが、今回の防護壁から延びる耐圧盤上に載るスラブは100と密な設計になっています。現場打ち合わせを進めています。2017年02月7日テラスを最大限に楽しむ家では、図面での打ち合わせを進めています。年明けに防護壁を打設し、強度を確認してから脱型。その後現場ではまずは建物の基礎を作るため、根切りから始めています。擁壁から防護壁へ変更したことに絡む部分も含め、再度確認をしながら進めています。設備配管ルートの確認など、順に打ち合わせをしていきました。集中していきたいと思います。>>テラスを最大限に楽しむ家ちなみに最近の現場や打ち合わせは4,5キロなら電車を使わず自転車で。世田谷の本間建設さんまでは豪徳寺の参道を抜けていく4キロほどで、冷たい空気も気持ちよいです。帰りは梅が丘の駅前を通ると綺麗に富士山が見えました。まんぼうからとそれほど変わらないような気もしますが、ずっと大きく見えてちょっとびっくりでした。耐圧盤から作っています。2017年01月11日テラスを最大限に楽しむ家では、耐圧盤から作っています。年明けに配筋検査を行い、耐圧盤から打設、と進んでいます。耐圧盤は防護壁に掛かる圧を受けるための底部分で、厚みは30センチ。建物にに沿わせて作る防護壁から4m弱、基礎の地中梁で受け止める形で作っています。建物南側には床ふところ寸法が3種類あるので、配筋検査ではレベルも確認。敷地の周囲には基準となるレベルの墨を出してあるので、そこからの寸法で確認します。検査では配筋の種類、間隔(ピッチ)、重ね部分の仕様と、型枠の位置なども確認。防護壁が完成したらしばらくは建物の基礎工事となりますが、その後建て方へと進んでいく予定です。地盤改良杭は捨てコンの天端レベルに合わせてカットし、蓋を溶接しています。厚みは2種類、レベルは3種類で打設しました。野菜アーカイブ2020年1月2019年12月2019年2月2019年1月2018年9月2018年7月2018年6月2018年4月2018年3月2018年2月2018年1月2017年12月2017年11月2017年10月2017年9月2017年8月2017年7月2017年6月2017年5月2017年4月2017年3月2017年2月2017年1月2016年12月2016年11月2016年10月2016年9月2016年8月2016年7月2016年6月2016年5月2016年4月2016年3月2016年2月2016年1月2015年12月2015年11月2015年10月2015年9月2015年8月2015年7月2015年6月2015年5月2015年4月2015年3月2015年2月2015年1月2014年12月2014年11月2014年10月2014年9月2014年8月2014年7月2014年6月2014年5月2014年4月2014年3月2014年2月2014年1月2013年12月2013年11月2013年10月2013年9月2013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月2012年8月2012年7月2012年5月2012年3月2012年1月2011年12月2011年11月2011年10月2011年9月2011年8月2011年7月2011年6月2011年5月2011年4月2011年2月2011年1月2010年12月2010年11月2010年10月2010年8月2010年7月2010年6月2010年5月2010年4月2010年3月2010年2月2010年1月2009年12月2009年11月2009年10月2009年9月2009年8月2009年7月2009年5月2009年4月2009年3月2009年2月2009年1月2008年12月2008年8月2008年7月2008年6月2007年12月2007年9月2007年6月2007年5月2007年4月2007年3月2007年2月2007年1。