アクセス道には低木、搬出入路には中木・高木を植栽する。いずれも7月31日に開札し、本年度末までに完成させる。本体工事については、14・15年度の2カ年で進める。本体工事の契約事務については来年3月ごろから開始し、6月議会に契約議案を諮り、承認を得た後に着手する。いずれも15年12月の竣工を予定する。外構工事は15年11月から16年3月を見込んでいる。新斎場本体の竣工後、備品の搬入や引っ越し、運用準備などを行い、16年4月からの運用開始を目指す。この日の委員会では、委員からゲリラ豪雨対策の工夫が必要ではないか、とする質問があり、市は「はんらんなどがないように工夫を講じたい」と応じた。