いった人たちは、こうした行為がむしろ見積金額を上げる原因となっているということに気づいていないのです。それでは見積金額を下げるために、店舗開発担当者は一体何をすれば良いのでしょうか。それは見積期間を十分に取ることです。見積期間が短いと見積り金額が高くなるそれでは見積期間が短いと、なぜ見積金額が高くなってしまうのでしょうか。その理由を見ていきましょう。現地調査が十分にできない施工会社は設計会社からの図面からだけでは読み取れない情報を得るために現地調査を行います。見積期間が短い場合は、この現地調査を十分に実施できない可能性があります。時間があればより現場に近い専門業者と一緒に物件を見ることができますが、そうでない場合は施工会社が自身の分かる範囲で見積を出さなければいけません。見積期間が短ければ不動産の都合で、物件を見ることができない場合もありえます。すると最悪の場合、施工会社は過去の経験をもとに図面上の情報だけで見積書を作成しなければならないのです。施工会社は一度出した見積書を取り下げるわけにはいきませんから、赤字物件にならないようにリスクがある場合はそれを見越して、通常よりも少し高めの金額で見積書を作成するしかないのです。既存店の分析ができない店舗内装の見積を算出する作業は図面をしっかりと読み込むところから始まります。そこで実際の工事に必要な資材や工事項目を確認していくのです。見積金額を安くなるためには、施主が求めている工事品質や工法を把握する必要がありますが、そのためには既存店の分析が欠かせません。実際に既存店に行って細部の仕上がりを確認することも多いのです。既存店を分析する時間が短いと、見積書の間違いや項目の抜け漏れの可能性も高まり、工期中もトラブルの原因となりうるでしょう。施工会社は必要な工事項目に応じて、各専門業者に見積を依頼します。見積期間が短い場合は、ある程度過去の経験から想定して金額を見積るしかありません。するとやはり実際に専門業者に依頼する際に赤字がでないように少し高めの見積となってしまいます。優良な専門業者は他社からも引っ張りだこで、タイトなスケジュールの依頼は断ることもあるでしょう。急な依頼に対応できる会社は、質が高くないことも考慮しなければいけません。見積の作成には最低でも1週間はかかると言われています。それよりも期間が短かったり、繁忙期で他の仕事が重なってしまったりすると、図面の詳細部分まで見る時間が足りず、不測の事態に備えてリスクを費用として見積に計上することになります。施工会社も複数の仕事を抱えているため、リスクを減らすために見積を出すのであれば、実際には2-3週間程度は必要となるのです。いつ見積もりの作成を始めればいいのかわからないという方も多いでしょう。内装会社のことを知り尽くしたプロがあなたにベストな提案を行います。–それでは店舗の見積を依頼された施工管理会社は、どのような手順で見積を作成しているのでしょうか。実際にかかる工数とともに、詳しい手順を見ていきましょう。物件の状況や設計図面をもとに、必要な工事を洗い出し、各工事に必要な材料とその数量を計算していきます。必要であれば設計者や施主に質問をして、詳細の部分を詰めていきます。各工事に必要な専門業者に対して見積を依頼し、あがってきた見積を施工会社が作成している見積書の各工事の金額にあてはめていきます。この時にメーカーへの問合せが必要な場合は、さらに時間がかかります。土日はほとんどのメーカーは営業がストップしてしまいます。各工事項目の原価に自社の利益を加えて見積を作成していきます。最終的に見積が完成したら社内承認をもらい、完成です。完成した見積もりを施主に提出します。時間がない時にすべきことここまで見積期間を短くしないほうがよいと述べていきましたが、会社の事情でどうしても見積期間が短くなってしまう場合があるでしょう。その場合は施工会社が見積りを取りやすいように事前にしっかり準備をしておくことで、見積金額の高騰を最小限に抑えることができます。それではどのような準備をしておくと見積りを取りやすいのか見ていきましょう。既存店の図面や見積のデータを提供する既存店の図面や見積書は新たに見積書を作成する上で非常に有効な情報となります。見積金額を下げるためには、施主が求めている工事品質や工法を施工会社が把握する必要があります。それらの情報は、今まで出店してきた店舗が作られた際の図面や見積書に集まっているのです。それらを参照することで、既存店の分析時間を短縮することができるのです。既存店を見せる過去のデータを提供することで、施工会社は既存店の分析時間を短縮することができますが、さらにいえば既存店を見せたほうがよいでしょう。工法や求める工事の質は過去の図面や見積りだけではわからない部分があります。実際に店舗を見ることによって店舗についての理解がより深まり、見積金額を下げることにつながるのです。見積フォーマットを作成する見積フォーマットをあらかじめ用意しておくことも、見積期間を短くするためには有効な手段です。見積フォーマットにあらかじめどのような工事項目が必要なのか記入してあれば、ゼロから図面を見て工事項目を把握する必要がなく、時間を短縮することができます。からしても、フォーマットを利用して見積の中で比べる項目がわかりやすければ、その後の精査の時間を短縮することにつながるのです。まとめ大前提として頭に入れておかなければいけないのは、いくらプロでも図面上から全てを把握するのは難しいということです。時間がなくて聞けなかった不明な点や現調できなくて見ることができなかった点は、リスクとして見積にのってしまいます。すると結局は見えない形で施主が負担することになるのです。した事態を避けたいならば、適切な見積もり期間を提示することです。それが店舗内装の見積金額を下げるたった1つの方法です。内装工事の仕組みを徹底解説!業界理解で理想の内装を作る。花屋内装はこの5つさえ抑えれば大丈夫。愛されながら売るお店作り2016年12月12日もう少しだけ良い条件で働きたい。店舗開発を急加速!マッチングサービス利用で内装会社と急接近。バー経営で稼げる年収は?あなたの経営手腕次第で運命は決まる。店舗開発を急加速!マッチングサービス利用で内装会社と急接近。店舗デザインの基礎知識を年間300件をこなすプロが教えます!店舗内装の見積金額を下げるためにすべきたった1つのこと内装工事の仕組みを徹底解説!業界理解で理想の内装を作る。BGMなど)をまとめて相談する※提携会社から別途ご連絡致します。個人店オーナー様へ独立・開業社向け。