まちづくり地域資源コミュニティコミュニティとはミラサポコミュニティビジネス創造ビジネス創造ヘッドラインパスワードを忘れた方ご使用のブラウザで現在JavaScriptが無効になっています。ページやボタンが正しく表示されない、または正しく機能しない場合があります。JavaScriptの設定を有効にしてください。更新日:2018年07月11日プロジェクトには不確実性がある個別受注生産する製造業やシステムを構築するIT業など、多くの企業は納期や品質を守るために「プロジェクト」を管理する活動を行っている。プロジェクトマネジメント協会の定義では、「独自の製品、サービス、所産を創造するために実施される有期性の業務」とされている。期限が設けられている独自の活動は全て「プロジェクト」と呼べるだろう。プロジェクトは、どんなに綿密に計画を立てても、納期遅れが発生することがある。本稿では、製造小売業を営むA社のシステム部門の事例を見ながら、その原因について探りたいと思う。A社では、システム部門が管理する自社のシステムについて、得意先や製品を追加するために定期的に更新作業を行っていた。更新作業には、設計、組み込みおよびデータの準備など、いくつかの工程が必要であり、作業順や工期を計画した上で、かつ納期を担保するために各工程に十分なバッファ※1を設けていた。その都度、プロジェクトとして綿密に計画を作成しても、予定していたリリース日に間に合わない、つまり納期遅れがたびたび発生していた。各工程には十分なバッファを入れているのにも関わらず、徐々に遅延が起こるケースや、納期直前の割り込み作業により作業者の手が取られるケースが発生し、こういった遅延を防ぐことができずにいたのである。そもそもプロジェクトは、不確実な性格を持っており、この不確実性を緩衝するためにバッファを設けている訳である。A社においても本来であれば、バッファの期間だけ工期が短縮できなければいけないはずであるが、バッファが機能しないのは、人間の行動心理に由来する以下のような落とし穴があるのだ。(1)パーキンソンの法則(第1法則)仕事の量は、与えられた時間を全て満たすまで膨張してしまうという法則である。「まだ余裕があるから少しでも品質を上げよう」と作業を続けてしまうようなケースが考えられる。納期のある作業で、人は余裕時間があればあるほど、作業を開始する時期を遅らせてしまうという現象である、このような着手の先延ばし現象は、学生の夏休みの宿題を思い出してもらえばわかりやすいだろう。バッファとは、不測の事態に備えて設ける時間のこと。好章ERP(基幹系情報システム)パッケージ開発やエンタープライズシステム開発など、大小さまざまなプロジェクトに参画。組織マネジメントやキャリア理論を駆使した人材育成も得意とする。未来をサポートするサイトです。reserved.x派遣を受けた専門家に対する評価をご入力ください。入力していただくと、この画面は表示されなくなります。