ツイートリンク集4コマ漫画100FacebookページGitHubInstagramTwittervimeoYouTubeチャンネルヴィレッジヴァンガードオカモトラボBOOTH支店オカモトラボSTORES支店オカモトラボの、ラボ。個人で中国にオリジナルのプラスチックの部品を発注しています。前回のレポートはこちら。結論から言うと完成品を無事受けとることができました。受取までの流れをまとめておきます。発注してから受領までは結構かかったまず、前回の記事でDFMに対してOKの返事をしたのが6月11日(火)でした。見積書に書かれていたスケジュールは、金型作成に12営業日、射出成型に3営業日となっていました。足し算すると15営業日後には納品されるはずです。営業日って言っても今回発注したA社さんの営業日がいつなのか分かりませんし、どこを起点にするのかもよく分かりません。仮に土日が休みでDFMの承認から15営業日だとすると7月2日が納期にでしたが、御覧の通り最終的に受領したのは7月19日になりました。スケジュールには余裕をもっていましたが、結果的にはそれで良かったです。進捗連絡1DFMの確認(6月11日)から約一週間後の6月19日(水)にA社の敏腕担当のチェンさん(仮)から画像付きで進捗の連絡が来ます。送られてきた画像↓おお!出来ている!プロトラブズでは進捗の連絡とかは特にありませんでしたし、プロトラブズでは完成品が届くだけで、金型を見る機会はなかったので、実はプロが作った金型を見たのはこれが初めてでした。僕は依然CNCフライス盤で金型を作ったことがあり、その時点で作り方はほぼ「想像」でしかありませんでしたが、ツールマーク(加工用の刃の跡)の付き方から察するに、大きくは間違っていなかったのか?...とちょっと答え合わせの様です。A社はわざわざ進捗連絡をくれるなど丁寧さには感心しきりです。それにちゃんと連絡があると安心感が違います。進捗連絡2さらに約1週間後の6月27日(木)にも連絡があります。進捗もだいぶ進んでいるみたいでした。キャビティ(溶けたプラスチックを流し込んでパーツの整形する穴)が2つ見えます。2つのキャビティの間にスプルー、ランナー、ゲートがあり、空気を抜くための穴もありそうです。ツールマークは綺麗に消えてしまいました。date)は一週間後の7月4日(木)になりました」という連絡もあります。ここからは担当者がチェンさんからタンさん(仮)に代わります。7月6日(土)「最初のサンプル射出予定日」との連絡があった7月4日(木)を2日過ぎた7月6日(土)、サンプルの射出ができたら連絡があると思い込んでいましたが特なかったので、心配になって問合せてみます。Tomohiroすると、即座に「ちょうど30分前にサンプル射出ができたよ」との返事が返ってきて、↓の画像が添付されていました。「蕎麦屋の出前」という言葉が頭に浮かびますが、問い合わせるとすぐレスポンスがあるのでそんなに心配な感じはありません(途中の進捗も教えてもらっていますし)。あとこの日は土曜日でしたがA社は稼働しているんですね。「サンプルは10個で良いですか」という確認と共に「次の月曜日(=7月8日(月))に送りますね」という連絡があり、その連絡の通り次の月曜日にはFedEXの追跡番号が送られてきました。7月10日(水)荷姿の写真を撮り忘れたのですが、10個のサンプルが5個づつグルグル巻きになった状態で小さなダンボール箱に入った丁寧な梱包で送られてきました。中国の射出成型屋さんのパーツ(左)とプロトラブズのパーツ(右)。色が少し違っていてプロトラブズのほうがやや青みがかっているように見えます。左(中国)の方が少し太いのは僕が設計を変えたからで、間違いではありません。中国のパーツもプロトラブズのパーツ同様、他のパーツと干渉することなくピッタリはまりました。間違いがあると金型の作りなおしになり面倒な事になります。僕はこういう絶対にミスをしてはいけない肝心な所で凡ミスをしがちなので、まずは無事に出来上がっていることにホッとしました。中央がエジェクタピンの跡。思っていたより目立ちません。プロトラブズの方がエジェクタピンの跡ははっきりしていました。あとDFMでヒケが発生するかも知れないとの事でしたがほとんどありません。