STORYガランドウが携わっている住宅を、お施主さんの了解を得て進行状況を更新していきます。器具付け現場は照明器具がほぼ付いていました。衛生陶器も搬入されているのでもう取付できそうです。キッチンや洗面カウンターの造作工事もあと少しで完成。幾つか仕上レベルで気になる点があるのでこれから指示していきたいと思います。|2010年08月24日キッチン工事クロス工事が和室を残してほぼ終了しました。今日は職人さんが和室のクロスを貼っていました。キッチンの据付工事が始まりました。洗面カウンターとトイレ洗面もあるので今週いっぱい掛かりそうです。内装工事お盆休み前に造作工事がほぼ終了したので内装仕上げ工事に入りました。枠廻りの塗装工事は終了して、クロスの下地工事中でした。クロス工事はこの下地にかなり左右してしまいます。明日も下地という事でしたが、気になる箇所が何点かあったので現場監督さんに指示しておきました。設備屋さんの工事も順調でした。お盆休み前には完了予定です。外部は順調に進んでいます。吹付けが終了したので、樋を取り付け足場を外します。手摺と窓の格子も今月中に設置します。|Seesaaブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。