STORYガランドウが携わっている住宅を、お施主さんの了解を得て進行状況を更新していきます。半分程度終了しました。正面と玄関側の仕上げは下地補修の後、吹き付けをします。正面はまだ下地補修の段階です。西面はリシン吹付けで仕上られていました。来週には仕上チェック後、足場解体となります。室内は造作工事が佳境に入ってきました。階段が一部取り付けられています。お盆明けからは室内も仕上げ工事に入ります。内装は壁の断熱がほぼ完了していました。今回の断熱材はで高性能グラスウール16kの100mmです。天井は2重にして入れます。リビングの床が貼り終り養生されていました。2階の床も始まりました。材料はほぼ現場に来ていたので、お盆ぐらいで造作は終わりそうです。外部は順調に進んでいます。外壁のコーキングまで終わっているので、仕上工事に入ります。足場が外れれば外構工事が始まります。リビングの無垢の床材を貼りは初めです。3日くらいでLDKは終わる予定です。現場には断熱材や造作材が納品されていました。外構は外部階段の下地が出来ていました。現場確認お昼から現場の確認に行ってきました。外壁工事は下地のサイディングはほぼ終了していました。室内は、前回お施主さんとの打合せで変更した箇所も修正してありました。|Seesaaブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。