navigationこのサイトは土木学会が運営する土木技術者のための情報交流サイトです。今度、県の舗装補修工事で舗装打ち換えをさせて頂くことになっているのですが、(5cm舗装で路盤はFe改良されている)設計では舗装剥ぎ取り~不陸~5cm表層です。↑これを当社では時間短縮のために施工上のみ切削にて補足材無(轍の分すこし既設舗装が残ると思いますが)でプライム散布して表層をしようと考えております。施工承認にて切削でお願いしたのですが、設計変更で「切削オーバーレイ(即日復旧)」になるとのことです。イメージとしては「路面切削工(不陸も大体できる)→翌日に表層」を考えておりました。そもそも施工承認をしただけなのに切削オーバーレイに変わること自体がおかしくはないのでしょうか?個人的には継目を極力無くしたいのと、経費を抑えたいので【1日目】全面切削して【2日目】全面舗装をしたいです。どなたかご意見を頂けませんでしょうか。