プロジェクト管理Tweetこんにちは、DJ担当の浦本です。今日は、Macでも手軽に使えるガントチャート描画ソフト「GanttProject」を紹介します。GanttProjectはJava製&オープンソースで、MacのみならずLinux/Windowsにも対応しています。フリーで利用できます(←ここ重要!)。http://www.ganttproject.biz/GanttProject付属のサンプルプロジェクトはこんな感じ。日本の祝日が休日としてカウントされるように設定しましょう。Properties...」を開きます。calendarとしてJapanを選択します。Settings」を開きます。detailsの欄から、バーの上下左右に表示する情報を選ぶことができます。私のお気に入りは、左側にタスク名、下側に日数、右側に担当者名を表示する設定です。チャートをよりコンパクトにしたいという方は、左右のみ選ぶと良いでしょう。時計ボタンを押すとタスクが新規作成されるので、タスク名を入力します。できたバーをダブルクリックすると、タスク編集画面が開きます。マウス操作だけでも、簡単にタスク編集を行うことができます。Resource」を開きます。このリソース登録画面だけ日本語が入力できないため、日本語はコピペで入力して登録してください。Chartにリソースが追加されたことを確認し、Ganttを押してガントチャートへ戻ります。アサイン先タスクのタスク編集画面を開き、Resourcesタブからリソースをアサインします。Unitがアサイン率を表します。Coordinatorにチェックを入れた人は進行役の扱いとなり、ガントチャート上には括弧{}付きで表示されます。誰がいつ暇なのか把握することができます。先行タスクから後続タスクに向けて、バーの中央部をドラッグします。このように、タスクの前後関係が矢印として表示されるようになります。先行タスクを後ろにずらすと、後続タスクも所要日数を保ったまま、後ろにずれます。右矢印ボタンを押すと、選択中のタスクは、上にある親タスクのサブタスクになります。親タスクは見た目が変わって黒い枠として表示されるようになります。Export」を開きます。ここで形式はPNGを選択します。画像出力するときのコツは日付範囲を2週間ほど広めに設定しておくことです。するとバーの周りに表示しているテキストが長くても途切れません。以上、なんだかマニュアルみたいな内容になってしまいましたが、GanttProjectに少しでも興味を持って頂けたら幸いです。用いることができます。2.6.1.app/Contents/Resources/Java/plugins/net.sourceforge.ganttproject/data/resources/mouse.properties」を編集し、「mouse.drag.task=Shift+Button1」とする。byスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。