飯野の家の工事状況を画像と文字で出来るだけ詳細にReportしていきます。今日から工事を再開します。今日のいわきは天気はよいのですが、冷え込んでいます。1階の内装下地が進んでおります。便所の天井石膏ボードを張り上げたところです。2階納戸の換気システムのダクトを木下地で囲ったところです。2階便所の幅木を取り付けています。2階和室8帖の天井は棟木を入れて杉材が張りあがっております。飯野の家これまで、住宅であちこちに使われていたよけいな科学物質。それをとことん削ぎ落とし、代わりに無垢の材料をふんだんにとりこみました。して出来上がる家は余計な飾りなどせずとも美しい安全な家。家に帰って上着を脱いで、ほっと一息つくように。人が落ち着き、休息すべき場所であるはずの家に余計な建材は必要ありません。今日から30日まで大工さんの都合で現場はお休みになります。31日(月)から再開します。飯野の家2階廊下床の桧フローリングを張っています。下地が21mmの杉、桧が15mmで計36mmですので、足で踏み鳴らしても、かなりしっかりした感じがします。寝室の床の桧フローリングに多少の目違いがありますので、サンダーを掛けています。これだけでも桧の良い香りが漂ってきます。飯野の家2階和室の天井杉板を張っています。寝室の腰板を張っています。昨日に引き続き大工さんが5人、電気屋さんが2人と賑やかです。外は寒い風が吹いております。一階寝室の床の桧フローリングです。きれいな節のものを選んで張っています。一階居間の天井の下地ラインを出してみました。変更案も検討してみましたが、やはり設計通りでいきます。天井は出来るだけ高くします。24時間換気システムが設置され、二階の納戸の隅にダクトが立ち上がっております。これで二階各室の天井から空気を引っ張ります。今日は大工さんが2人増えて5人です。昨日まで他の現場にいた大工さんが「この現場は暖かい」といいます。玄関が木製戸のため塞がれてなく気密性はないのですが、断熱材による効果が出ているのかもしれません。一階和室のラスボード張りが始まりました。寝室の天井の杉板です。二階洋室の床の桧フローリングを張り始めました。きれいな材料を部屋に優先させまして、最後はクローゼットと納戸に張ります。このくらい量があると選り分けができます。二階廊下も廻縁が決まり、ラスボード張りです。内部木工事がもくもくと続いております。昨日、今日と電気屋さんも工事をしております。寝室の天井の杉板が張りあがったのですが、写真撮影に失敗したようで今日は写真がありません。明日にでもUPしたいと思います。下駄箱の天板の加工をしています。板が加工されていき毎日が楽しみです。大工さんいわく「板が良すぎる」そうです。台所のカウンターの様子です。飯野の家ちょっと気になったので、ユニットバスの壁の後ろ側から補強してもらいました。これだけで壁はしっかりと丈夫になります。メーカー(タカラ)としては普段やらない補強らしいです。普通の人は壁を押したりしないという理屈らしいのですが、メーカーから見ると私は普通の人じゃないようです。メーカーも普段から顧客の身になって知恵を使ってほしいものです。外壁はこれから約2週間乾燥期間をおきます。今日二度目の更新です。台所の桧のカウンターが取り付けられました。外部のモルタル下塗りは最後の追い込みです。今日は素晴らしい板材がたくさん搬入されてきましたので、写真がいつもより多く8枚あります。最後までご覧ください。2階の押入の板張りが進んでおります。天井と腰壁に張る杉材です。赤味で揃っております。