新園舎の工事進捗・・・12めぶきの森ブログ新園舎の工事進捗・・・122017.11.7月の2~3回の割合で行っている現場事務所での定例会議。この会議には現場監督や設計士、各業者とともに園長と法人理事長が参加して工事の進捗状況の確認や今後の工事の進め方について話し合いをしています。工事は先月の長雨の影響で遅れ気味ではありますが、大工さんの人員を増やすなどして遅れを取り戻しつつあります。現在は屋根の下地と耐震壁の設置が進んでいます。順調にいけば来週月曜日から屋根に瓦が乗り始め、内部も下地工事が始まる予定です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。