]や移設体制の確認,発生したトラブルなどの回避策を整理することなどがある。この結果を受けて,手順書やタイムチャートの修正,移設体制の見直しなどを行い,移設作業開始の当日を迎えることになった。]この問題は難しかったと思います。正解は,「コンティンジェンシ」です。コンティンジェンシとは「偶発性」という意味ですので,コンティンジェンシプランとは,偶発的な出来事(主にリスクの顕在化)に対応するための計画です。コンティンジェンシプランと対比される言葉として,ローリングプランがあります。こちらは,コンティンジェンシプランのように事前に準備した対応計画ではなく,環境変化に合わせて柔軟に変化させるプランです。]正解は「リハーサル」です。「予行演習」でも正解でしょうし,「移行テスト」と答えても部分点があるかもしれません。,「シミュレーション」と答えた人がいるかもしれません。シミュレーションは問題文にある「机上での検証」と同じ意味です。]を行った」とありますので,「机上」ではなく「実際の環境で」を意味する言葉が適切です。]正解は「作業時間」です。リハーサルの目的はいくつかありますが,�手順の確認,�時間の確認,は大きな目的です。過去にはITサービスマネージャのサンプル問題でも「リリース手順の確認と,リリースの作業時間が妥当か,また,想定した応答性能が達成できるかどうかの検証を目的として,リハーサルを実施した」とあります。「手順の確認」と「時間の確認」という2つの切り口は覚えておくとよいでしょう。解答としては,「時間」というキーワードが入っていて妥当性のある表現なら他の表現でも正解と考えられます。「作業スケジュール」でも正解と考えます。(35)論文試験の意識改革に!論文試験の合格のコツがわかる本。論文試験に一発合格した10人のアンケートも掲載。至峰(技術評論社)私のIT資格取得に対するノウハウを1冊にまとめた本です。左門至峰のプロフィール左門至峰の簡単なプロフィールはこちらプライバシーポリシープライバシーポリシーへのリンクはこちら講演・研修・セミナーの依頼こちらからメッセージをお送りください。第三者には公開されません。講演・研修・セミナー以外のメッセージにはお答えできませんので、ご理解ください。エスエスコンサルティング。