ArchiplaceHOMEWORKSPROFILEPROCESSTECHNICALMEDIABOOKSWEB・TVBLOGお問い合わせmenuホームTECHNICAL敷地の特性を魅力にする敷地の形状や眺望などを上手に活かすことで、個性的で豊かな空間が生まれると思っています。窓を大きく開けるなど、その場所にあった提案を行ないます。#コストコントロール光と風を活かしたデザイン日本特有の四季折々の変化を身近に感じられる住まいを考えるべきだと思います。窓を開ければ風が自然に流れる家にしたいと考えています。#コストコントロール温熱環境(断熱・通気)次世代省エネ基準(性能表示等級4)の性能を確保するように設計しています。木造の場合は、場所や予算などにより充填断熱とするか外張り断熱とするか決めています。いずれの場合も、壁体内結露対策として、外壁側に通気層を確保することを基本としています。屋根の場合は、外張り断熱と充填断熱の組み合わせですが、天井面ではなく屋根面での断熱を基本とし、さらに通気層を確保して室内の温度上昇を抑えています。鉄骨造の場合は、鉄骨部分が結露しやすいので、ボード状断熱材による外断熱が基本になります。防火地域の場合、耐火建築物とするため、耐火被覆(ロックウール吹付)と繊維系断熱材の組み合わせにしています。RC造の場合は、外断熱とすることが望ましいですが、コストや納まりの問題がある場合は内断熱とすることもあります。外断熱の場合はボード状断熱材を、内断熱の場合は発砲系の断熱材を使用しています。りなど)をはっきりさせて、適所適サイズで計画します。ガラスはすべてペアガラスです。必要な場合は、断熱性能が優れたLow-Eペアガラスを使用します。最近は防犯性への配慮も重要になってきたため、ガラスの選択がとても多様になっています。和室等をあえて30センチ程高くする場合もありますが、基本的には段差のないフラットな床にし、デッキテラス等への出入り口の段差も極力小さくしています。スキップフロアの場合も、各フロア内での段差はなくしています。主要な通路幅は80センチ以上確保し、階段は踏み面24センチ程度、蹴上げ20センチ程度の緩やかな傾斜となるようにしています。ほとんど引き戸で計画し、車いすでも移動しやすく、風や空気の流れを妨げない計画にしています。断熱性能を高め、室内の温度差を少なくすることで、ワンルームのような開放的なプランが可能になります。1階の温度のバリアをすべてなくす方法として、1階全面床暖房のサーマスラブ(土壌蓄熱式床暖房)を提案しています。木造の場合はSE構法を推奨しています。SE構法とは、品質の安定した構造用集成材を特殊金物で接合する工法で、構造計算によって構造の安全性が担保される、木造構造では最も優れた建築工法のひとつです。このSE構法を採用することで、耐力壁や柱の少ない広々とした空間が安全に設計可能となります。ル」という手法をとれる、木造構造では最も優れた構法のひとつです。長期優良住宅の制度がはじまりました。以下の条件を満たせば、税制やローン金利の優遇が受けられます。できるだけ無駄のない設計を心がけています。接道条件、地盤の良し悪し、敷地の広さ等は材料搬入や工事のしやすさに関わり建築費に影響します。地域による格差が、人件費等の影響で2割ぐらいあります。正形のプランに比べ、L型や凹型のプランでは壁面積が増えるので割高になります。吹抜けの面積や、スキップフロアの場合も工事費に影響します。仕上げ材料、設備機器の種類など。・建物形状なるべく凹凸の少ない単純な形にする。・空間の広がりを工夫して、床面積をおさえた設計。・材料の無駄をなくし、経済的なスパン(梁の長さ)の構造とする。・優先順位をつけ、必要がないものや後からできるものは思い切って削る。・使用する材料の種類や職種をなるべく少なくする。サイズ(サッシなど)を活用する。・メーカーから現場までの流通過程の短縮。・材料や設備機器の直接支給(インターネットでの購入など)。・建て主の自主施工(左官や塗装など)。...おおまかなご希望を伺った段階で、総予算から地盤改良、給排水の接続、外構工事などの費用をのぞき、建物の想定坪単価から延床面積を割り出し、その面積を目標にプランを考えていきます。...基本設計が終了した段階で、仕様の仮決めを行い、概算見積をとります。この段階では仕様がすべて決まっている訳ではないので、あくまで概算見積もりですが、予算との開きが大きかったたり、予算の増額も見込めないときは、基本設計の見直しを行ないます。...実施設計が終了した段階で、通常は3社程度の施工会社に見積を依頼します。適性を判断して選びます。...見積内容に重複や落ちがないかチェックするとともに、比較表を作り見積をくらべます。予算オーバーの場合、度合いに応じて減額案を作り、再見積を依頼します。仕様変更だけで調整可能な場合もありますし、若干の形の変更に及ぶこともあります。必要に応じて他の施工会社に見積依頼をすることもあります。...見積調整後の最終金額をどうするかは、建て主の判断になります。予算を増額して決着する場合もありますし、当初予算を優先し設計変更で落とす場合もあります。建築士として必要な助言を行ないます。...工事の追加や変更に関しては、まず見積をとり建て主の了解を得た上で施工することが原則です。...工事段階での追加・変更工事は竣工の1ケ月後に精算します。@吉祥寺...2020.01.3『方南町皮ふ科クリニック-2』の模型写真をWorks/C...2020.01.1新年あけましておめでとうございます。TOPテストテストCLOSE。