CはAが完了すれば開始できるが,DはA,Bが両方とも完了しないと開始できないことを示している。同一イベント間に2つ以上の矢線を引いてはならない。そこでこのような場合はダミーを使って上図のように新たに別なイベントを設け,ダミーで結ぶ。このようにすれば作業Bは2→4で,作業Cは2→3で表すことができる。サイクル左図ような作業がA,B,C,D,E,F,GのネットワークではC,D,Eはサイクルとなる。「CはDに先行し,EはCに先行,DはEに先行する」ことになり,作業は進行せず日程計算が不能になるが,このようなことはありえない。日程調整ネットワークを作成して手順の相互関係を検討し,各アクティビティに標準の作業日程(時間)を入れる段階をプランニングといい,計画全体を所定の目標に適合させる手続きをスケジューリングという。標準状態での日程と考えられた工期が同じであれば調整を要しないが,超えている場合は,クリティカルパス上のアクティビティのいずれかを修正しなければならない。このような作業は実務的に重要なことであり,ネットワークは合理的に対策が立てられるところに特徴がある。フォローアップネットワークの作成では,所定の期日に納まるように時間見積りをし,全体のスケジューリングを行う。実際には設計変更,天候,その他計画する際に予測できない要因などで工事の進行,完成が遅れることが少なくない。工事の進行過程で計画と実績を比較し,工期を遅らせるような要因が現れたら,計画を修正し,その遅れに対し即応できる手続きをとらなければならない。このような操作をフォローアップという。計画との調整アクティビティ,ダミー,所要日数の変動,新アクティビティの発生,整理などによる現状を把握し,その対策を立てる。配員計画(マンパワースケジューリング)技術者,労務者を経済的,合理的に各作業の作業時刻,人数などを決めることを配員計画という。具体的には人員,資材,機材などを平均化すること1.山積み,山崩し各作業に必要となる作業数(使用人員)を合計し,柱状に図示したものが山積み図で,この山積み図の凹凸をならし,毎日の作業を平均化することを山崩しという。日程計算を行い,何月何日の職種ごとの必要人員を示す。日程計算の結果を最早開始または最遅完了に合わせて,タイムスケール(暦日目盛)で表示する。労務者の制限数を超えるところで,余裕日数の範囲内で作業の開始を遅らせる。余裕日数の少ない作業を優先させる。工期全体について調整する。資源についても同じような方法で処理する。2.最小費用(エキストラコスト)時間を短縮すると費用は増加する。標準作業時間を限界まで短縮したときの作業時間を特急作業時間(クラッシュ・タイム)といい,1日当たりの短縮費用増は次式で示される。工期を短縮するときは,各作業の1日短縮当たりの費用増から全体の工期を最小費用増で短縮することができる。ネットワーク工程表の作成youtubeより転載させて頂きました。直前のページへ戻るyoutubeより転載させて頂きました。直前のページへ戻るyoutubeより転載させて頂きました。