に於て、最も期間を要する申請│静岡の注文住宅・リフォームなら大成住宅にご相談ください。に於て、最も期間を要する申請お世話になっている方も、初めての方も、おはこんばんちは。冬が駆け足で近づいてくるこの頃、めっきり日脚も短くなって参りました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは『申請』です。家を建てる上で、様々な申請を役所etcに行っていきますが、内容はケースバイケースで異なります。タイトル通り、今回は長く時間のかかる申請(除外申請)があった場合の全体時期を紹介致します。聞きなれない言葉があるかと思いますが内容は省略し、時期もある程度の目安とお考え下さいませ。今回は、現在申請中でこれから着工を控えています、浜松市東区N様邸を例としてご紹介させていただきます。etc(1ヵ月)↓4確認申請(1ヵ月)以上が申請の一覧ですが、実際はその後、着工→完成が4ヵ月ほどかかりますので、計画自体は1年半ほどかけて完成へ向かっていきます。上記ですと、1の時期です。上記ですと、2の中盤くらいでしょうか。1で行った杭が赤い〇に打たれ、見切りブロックも出来上がっています。ちなみに現在は3の完了待ち、4の準備中といった感じで、年明けには着工となります。