完成に近づいてきました。カーペット、既存部分の2階は畳の部屋になっております。今週末には検査が入り、いよいよ完成間近です。厨房の内装もほとんど出来あがりに近づいてきました。既存部分の壁の塗装もほとんど完了し、現在は天井の仕上げ作業、障子の修復等をしております。新築部分も空調等の配管及び設置がほぼ完了し、天井の仕上げ作業にとりかかっております。今週から新築部分の外壁や既存部分の内部の壁などの補修が始っております。以前の建具を使用していくため、以前使っていた建具を建具屋さんが丁寧に補修を行なっております。山北町の森林組合にもっていき不燃材に加工した天井の取りつけ作業を行ないました。大工さん達が丁寧に元と同じように取り付けていきます。天井裏の柱の部分には名前も記載されていました。明治時代の五十嵐邸主4代五十嵐甚蔵さんの名前や明治時代の大工さんの名前が記載されておりました。新築部分の窓や戸を取りつける作業を同時に行なっております。-2004年1月5日1月5日五十嵐邸ガーデンの建築の仕事始めです。本日は、既存部分の電気関係の配線の仕事を行なっております。新築部分の瓦や防水、断熱材、は昨年に大部分を終わらせ今週いっぱいで仕上げる予定です。写真の青いシートの部分は窓ガラスが入る予定になっております。-2003年12月16日12月16日新築部分の上棟式が行なわれました。新築部分の骨組みができ最後に棟木を上げる式が行なわれました。家屋の守護神に祈る儀式です。みんなでお祝しました。既存建物部分の2階部分の電気器具、および天井を外す作業を開始しました。防火の関係で天井部分を一度取り外し、山北町の森林組合にもっていき、不燃材に加工する作業を行なう為です。職人さんが丁寧に取り外す作業です。取り外した天井の跡からは歴史を感じさせる梁(屋根をささえるために柱の上に渡す木材)がありました。これには職人さん達も驚くほど見事な梁です。-2003年11月13日11月13日本格的な作業が始まりました。五十嵐邸ガーデンは3棟からなっており向かって左側の2階建てが明治時代の建築物、真中の2階建てが大正時代建築物、そして左側平屋が昭和の建築物になっております。外観をできるだけ保存し、中をクリーニングして豪農の屋敷の建築美を最大限生かして使用します。Dining』を作ります。その際建具や瓦などは再利用致します。11月13日からの作業は右側の建築物の瓦や建具などを取り外し解体する作業です。Diningになる場所です。お問い合わせはこちらまで。