東京電力ホールディングス福島第1原子力発電所の廃止に向けた「中長期ロードマップ」の改訂を決めた。写真は福島第一の汚染水貯蔵タンク。東京電力ホールディングス(9501.T)福島第1原子力発電所の廃止に向けた「中長期ロードマップ」の改訂を決めた。ダスト飛散を抑制するための工法の変更で、1・2号機の燃料取り出し時期を現行ロードマップの23年度めどから大きく後ずれさせた。1―6号機全機での取り出し完了は31年内とし、燃料デブリ取り出しを2号機から行うことも明記した。今回の改訂では、使用済み燃料プールからの燃料取り出しについて、23年度をめどとしていた1号機・2号機の開始時期を、1号機は27―28年度、2号機は24―26年度にそれぞれ遅らせた。ダスト飛散を抑制するために大型カバーなどを設置する。5・6号機でも燃料の取り出しを進め、31年内には全号機での取り出し完了を目指す。現行のロードマップでは21年内に開始としていた燃料デブリ取り出しを、2号機から試験的に着手。段階的に取り出し規模を拡大する。2号機からの取り出しについては、開発中のロボットアームを使いながら行い、徐々に得られる知見を踏まえて作業を柔軟に見直していく。1日あたりの汚染水発生量については、2020年内に150立方メートルまで低減させる現行目標を維持したうえで、25年内に100立方メートルまで低減させる新たな目標を設定した。今回の改訂においても、廃止措置完了までの期間を「30―40年後」とする目標は据え置いている。中長期ロードマップは、2011年12月に策定され、これまで4回改訂されている。情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。