2016年2月29日に、経済産業省から「スマートメーター設置に係る状況等について(報告徴収)」を受領いたしました。向けた契約変更に伴うスマートメーター設置については、2月実績が約4万台、3月見通しは2月26日時点で約15万台程度。向けた契約変更に伴うスマートメーター設置等について、2月実績が低進捗となった要因としては、主に、名簿で確認していた作業員の離職や他の工事との兼務で作業員がすぐに対応できなかったこと等による工事力確保の遅れであり、これに対し、一部工事会社の契約切り替えや作業員の追加確保等を実施。伴う設置工事の一部繰り延べなどの新たな施策を講じることにより、3月見通しは約23万台までの対応力拡大に最大限取り組む。4.その他スイッチング希望日は、本来、お客さまがお選びになるものですが、当社サービスエリアにおいては、スマートメーターの設置に遅延が生じた場合の円滑なスイッチング実施に備えて、スイッチング日を、極力、検針日付としていただくよう、小売事業者様の皆さまに協力をお願いしております。仮に4月1日までにスマートメーターが設置できない場合においても、従来のメーターにより計測した電気使用量によって電気料金等の算定が可能であることから、従来のメーターのままスイッチングを行うことができます。106条第3項の規定に基づく報告徴収に対する報告について(本文)(116KB)<参考資料>小売事業者様へのお願い内容(262KB)従来の電力量計とスマートメーター(307KB)(経済産業省からの指示事項)下記の項目について、平成28年3月2日までに報告することを求めます。当該報告の内容を踏まえ、追加的に報告を求めることがあります。向けた契約変更に伴う設置等)別に台数を記載すること。小売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置については他社への契約変更に伴う設置台数分が分かるように記載すること。※2.(2)は可能な限り定量的に記載すること。※3.(1)は可能な限り定量的に記載すること。