たちに直接質問をしてきた方がいます。貴方達は圏央道を反対しているのですか?でした。200パーセント促進派です!!!では、なぜ揉めているのか???17年間の話し合いで沢山のうそをつかれたからです。貴方はうそをつかれて笑っていられますか?我々も少しぐらいのうそなら許します。全部うそだったのです。本当のことが、何一つ無いのです。担当者が替わる度にうそが増えていったのです。その事を謝った人もいないし、認めようともせず、うそぶいているから怒っているのです。(以下、促進派)の間での永〜い戦い。千葉国と促進派の間で圏央道を含め圏央道に関わる全ての案件について、10年以上話し合いをしてきました。地域全部に対して、千葉国は、何100回も説明会も行って来ました。その説明会の中で千葉国が地元に、様々な約束をしてきました。それが今になり千葉国の所長以下、メンバーが全て人事異動したことで引継ぎがきちんとなされず、身勝手な引継ぎをしてそんな約束はない。このことが原因でもめ始めたのです。千葉国のそんな約束はない、知らない。対して促進派は、約束を守れ!の攻防です。南市原地域の促進派と地域住民の怒りがとうとう爆発しました。実話圏央道シリーズも合わせてご覧下さい。作成して千葉国に届けました。H20.3/24---------------------------------------------------------------------------------------------------地域住民の言うことは約束は約束、守るべきと主張したのです。届くのか?約束を守れ!の地元住民の声!!---------------------------------------------------------------------------------------------------とぼけた千葉国の責任者から地元町会長に、300名の署名簿を、何の為の署名簿か問い合わせをして来た。H20.3/26〜28---------------------------------------------------------------------------------------------------平成20年4月の人事異動でまたまた、千葉国道事務所の所長以下責任者が代わってしまいました。引継ぎがいい加減なことで起きてきた今までの揉め事。今回の異動でさらに、新たな問題が起きなければいいなと思っています。新たな気持ちで1回目の話し合いが、行われましたが、腹の探りあい程度で終わっています。今後に期待が持てるのか?5月24日の参加者は、千葉国、ネクスコ、千葉県、市原市と地元の5者です。本題の話し合いの部分がまるで見えていません。勝手な言い草に、地元の意見は、話し合いの早期決定です。◇『新たな工事の説明会は絶対必要・並びに早期話し合いの決定』を求めるものです。前回から2ヶ月経っています。内容は話し合いの連絡ではなく、自分勝手な話で、新たな工事をしたいとの事でした。その後夜になり宗室長から、話し合いは8月末か9月の初めとの事。何を考えているのか?地元では早速どうするか、役員会を開くことになりました。次回の話し合いは、全く未定です。圏央道は、21年供用の筈なのに、とても不可解です。圏央道の供用は21年から22年に変更(全国に発表している21年供用を22年に変更、理由は地元にうそをついて、怒らせた為全体的に工事が遅れた。土地収用法を早い時期に適用(うそをつき、相手を怒らせ、言うことを聞かないから強引に取り上げる)等で勝手なことばかりでした。2008年8月5日、各新聞等で発表される。標年度の見直しを行ったものです。任意による用地取得に努めているところでありますが、現時点において用地取得の見通しが立てにくいものがあることから、着実な事業進捗を図るため、事業認定の申請準備を進めているところです。つきましては、収用手続等の期間を考慮すると、平成21年度の開通目標の達成が困難なため、開通目標を平成22年度に変更します。収用手続とあわせて、引き続き任意による用地買収のご協力が得られるよう努めてまいります。次回の話し合い8月30日〜9月7日の間で調整との事、地元は、30日に決める8月30日に話し合いとなっているが、土地収用法の適用をした千葉国が、いったいどう出てくるのか?まもなく、答が出ます。全ての約束事を不履行にする為の土地収用法なのです。!---------------------------------------------------------------------------------------------------平成20年8月30日3ヶ月経ってやっと行った話し合い。口では何とか、地元の事を考えた良い回答を、と言ってはいるものも、一向に進展も何も無し!まるで誠意なき回答に、地元から不満の声!鬼も蛇も、何も出ない。大和田地区のみ、9月6日の夜に、圏央道工事の遅れている事の、説明会が行われました。高滝・不入地区は回覧だけで承認しました。現在行われている圏央道の工事が、実際には、かなり遅れていることが判明。手続きの為1年間の供用の変更を打ち出した国交省だが、実際には工事の計画がいい加減なための、遅れが発生していることが判明した。実際は話にも行っておらず、横着をして取り上げる為である。千葉国より、今だに話し合いの日程が、決定しない連絡あり。!次回の話し合いの、予定も計画も全く未定との事。千葉国宗室長より連絡有り、11月15日3時〜の話し合いが、決定しました。ネクスコ、地元代表役員に依る話し合いが行われる。出た回答、全てが納得出来るものではないが、地元は受け入れる。受け入れたことで、止まっていた用地交渉の話し合いも再開することになりました。次回の話し合いも2ヶ月以内に行うことになりました。新聞報道でご存知のように、土地収用法の申請が行われました。平成20年11月17日の出来事です。何をどのように書き込むか。我々は非常に困っております。土地収用法の全てが、何も連絡無しで勝手に進行中!!いつ何処で何が行われていくのか、全く地権者に連絡がないまま、土地収用法が進んでいます。法律なのに片一方だけで勝手に決められて、進めることが出来るという不可解な法律。何処からも何も連絡無し!!任意交渉で用地交渉を進めると約束したばかりなのに、何故毎回嘘をつかなければいけないのか。縦覧・閲覧が、加茂支所にて始まりました。H20.11.26〜12.10現時点まで、国交省も市原市も各人に対して連絡をしていないため、知っている人がいなく訪れた人がいません。法律が実施されて、自分の土地が勝手に取り上げられてしまうのに、そのことを本人が知らないうちに、どんどん進んでしまうのです。国交省の手先になって市民を虐めていることにかわりはない。!!12月1日発行の市原市の広報に、初めて土地収用法のための縦覧・閲覧のお知らせが載りました。縦覧・閲覧が始まって1週間になろうとしてからです。今から見た人が縦覧に来たとしても、後9日で終わりです。何をどうするのか?検討する時間もあまりありません。誰のための法律なのか?事業認定のありかたが、公務員の為でしか意味のないものなのです。12月4日現時点まで縦覧・閲覧に訪れた人0人、土地収用法というとても大事件的法律が掛けられていても、何も解っていない田舎ものの集団の地域なのです。12月4日千葉国が動きました。め所の責任者の上田監督官が地元代表に連絡をしてきました。この件を聞いた地元代表は、宗室長に話し合いの内容を再度確認してからでないと、返事は出来ないとしました。---------------------------------------------------------------------------------------------------その後、宗室長から地元代表に連絡が入りました。その話の中で地元は怒っている旨を伝えると、宗室長は、地元が誤解をしているみたいなので、すぐにも説明に伺うことを伝えてきました。地元も協議をして6日(土)に会うこととしました。本年2月の事件以来用地交渉は、一切進展していませんでした。12月6日千葉国と地元の話し合いが行われた。1月17日10時〜今年初めての話し合いが予定されております。平成21年1月17日10時〜、本年初めての千葉国と千葉県と市原市とネクスコと地元の話し合いが行われました。千葉国は約束を守らず言い訳の話し合いになりました。1月24日、再度話し合いを行うことで解散しました。(内線)24155この公聴会を通過すると各都道府県に指令が下り収用委員会に委ねられ最後の判決となります。1月24日10時〜、やり直しの話し合いが行われました。前回1月17日に守らなかった、11月の決め事を千葉国が守って我々に、図面を提示してきました。この事により、取り合えず話し合いは、前向きに向かうこととなりました。この図面に記された内容に基づき、これから煮詰めていく訳ですが、圏央道の工事と平行して早期に煮詰めていくことが出来るか?これからの話し合いは、確実に実行していくために、SAの内容を詳細に決めていくことです。次回の話し合いを3月14日と決めました。道路拡幅工事のことで、話し合いをすることになりました。拡幅工事についてとりあえず伐採作業をすることは、仕方ないとして地元は了解した。地元は最大限生活道路の共用はやめて工事の為の専用道路を確保してほしいと申し入れをして終わった。千葉国宗室長より、新たな連絡が地元代表役員に入りました。大和田の山の、発掘調査をしたいので、説明をしたい。地元は協議をするので、2〜3日猶予をもらうとした。用地の話し合いをすることになりました。用地交渉決裂!土地収用法だけが順調に進められています。任意交渉も努力してまいります。千葉国宗室長より地元役員に連絡あり土地の契約について変更の話があり、地元役員は変更を受けるから2月19日の同志の契約の件で何とか解決してほしい旨を伝える。千葉国宗室長と地元役員との話し合いで、先日揉めて警察まで呼んだ用地交渉を再度3月2日に行う事となりました。!!全てが経験したことがない世界です。国交省のふざけた連中が進めているのです。官僚と呼ばれるエリート軍団?と、その輩にあごで使われている能無し連中?が勝手気ままに税金を自由に使って納税している国民をいじめているのです。多少の遅れは見込んでいて下さい。3月14日に予定されていた話し合いは、地元役員の都合で延期になり日程を千葉国と調整、4月25日の予定で進行中です。3月19日用地交渉が行われましたが、全ては書類上の準備が出来てからとのことで新年度になってからになりました。4月25日午前10時〜新メンバーに依る話し合い。懸念していた通り、今回は顔合わせと今後の大まかな予定のみで終わった。5社会談が6月13日に行われました。)が地元に対し何事にもいい加減で適当にやってきたことに対するクレームが出て、大和田町会として工事及び工事用道路の納得をする迄の返事を貰えないで終わってしまった。5社会談が8月1日に行われましたが内容不十分で8月8日再度行われました。5社会談が8月8日に行われました。実話圏央道9でご覧下さい。)の工事説明会で、進入経路など理解を得られなかったことに対して、工事車両の進入経路など、高滝町会として千葉国に要望してきたことが含まれていることから、大和田町会が了承しないと高滝町会に工事車両の進入が増えることが予測される為、大和田町会に対して抗議書提出の準備に入った。高滝町会が大和田町会に対して抗議書を提出する考えで動き出す。本格的な戦いの幕開けである。詳細は実話・圏央道10でご覧ください。