~代官山間では2年後に予定されている東京メトロ副都心線との直通運転に向けて線路を地下化する工事が進められています。昨年3月にこの状況を取材いたしましたが(記事化したのは11月)、それからおよそ1年が経過したため、去る2010年3月20日に再度取材をしてまいりましたのでその結果をお届けしたいと思います。地下化区間の断面(11月の記事の図を再掲)この工事では東横線代官山~渋谷間を地下化し、すでに開業している副都心線渋谷駅と接続します。新設される地下トンネルは全体の7割が現在線の直下を走るため、現在線の高架橋は工事に先立ち、トンネルが浅い部分については橋脚基礎杭の移設・撤去を、深い部分については橋脚の補強と地盤改良を行いトンネル建設に伴う高架橋の沈下を防止しています。明治通りから現在線の高架橋に移る区間については民有地かを横切ることになるため、この部分を含む渋谷駅側508mの区間については「アポロカッター工法」と称する四角形に近い断面を持つ特殊なシールド工法で建設されています。このシールドトンネルは昨年4月に渋谷駅側の立坑を発進し、約9ヵ月後の今年1月14日にJR山手線との交差部手前に設けられた到達立坑(開削トンネル)までの掘削が完了しています。渋谷駅側の明治通りの状況。防音ハウスはすべて解体された。前回訪問時は渋谷駅に近い明治通り上でシールドトンネルの発進に向けた準備が進められており、道路の中央には巨大な防音ハウスが設置されていました。今回訪問時はシールドトンネルの掘削はすべて終了したため、防音ハウスはすべて解体されており、中央分離帯内で引き続き後片付けが行われていました。道路下の掘削に伴う路面の仮覆工は前回よりも国道246号線側へ伸びていることから現在は副都心線渋谷駅と接続する開削トンネルの構築に移っているものと思われます。左・右:並木橋から見た東横線高架橋。いずれも仮設の橋脚が挿入されている。脇を流れるのは渋谷川。※クリックで拡大シールドトンネルが現在線の真下に入り込む並木橋から先の区間は高架橋が補強または仮受けされています。施工を行っている鹿島建設のホームページによると、トンネルと橋脚基礎杭の離隔が大きい渋谷駅側約450mの区間では橋脚の根元付近に厚さ70cmのコンクリート盤を新設し、併せて橋脚を鋼材で囲うことで全体を強化しており、残る約50mと到達立坑部分についてはトンネル断面外に設置した仮設の杭と添え梁で橋脚を受け替えているということです。左:到達立坑付近の高架橋。防音シートの裏ではトンネルの埋め戻しらしき作業が行われていた。右:JR山手線交差部分の状況。左の山手線外回り以外は線路が仮設の桁で支えられている。到達立坑から先は開削トンネルとなるため、掘削作業が続いています。JR山手線との交差部分では4本ある線路すべてを工事用の仮設桁に受け替えて線路下を掘削することになっており、3月訪問時点では一番西側の山手線外回りを除き桁の設置が完了していました。山手線の両側には道路がありますがこちらも地下の掘削のため路面のほとんどが仮覆工になっています。■急行停車駅のホーム10両対応化10両分に延長された横浜駅のホーム。このときは検査のため照明も点灯されていた。副都心線との直通開始に伴い、急行・特急の停車駅ではホームを8両分から10両分に延長する工事が開始されています。対象となる駅のうち、最近改良が行われた武蔵小杉駅や横浜駅、それに新高島駅を除くみなとみらい線の各駅はあらかじめホームの伸スペースが確保されており、今回の工事ではホーム床版や照明設備の新設が行われています。10両化が考慮されていない自由が丘駅や中目黒駅では高架橋の拡幅や線路の移設などかなり大規模な改良が必要となります。中目黒駅では2009年春よりすでに高架橋の拡幅工事に着手しており、あわせて高架橋全体の耐震補強やエスカレータの新設も行われる計画です。渋谷駅の周辺は新しいビルの建設が進んでる。東急ゴールデンホールのあった東急文化会館は老朽化が原因で取り壊され、デパートのような建物が出来るかもしれないな。東京メトロ南北線と乗り入れする東急東横線は地下に潜ってしまい、地上の東横線とお別れしてしまう。渋谷発着のJRの湘南新宿ライン、成田エクスプレス、りんかい線のホームが完成するだろう。2012年のロンドン五輪の年の完成まで我慢するしかないな。投稿者:タクロウRe:完成まで我慢タクロウさま>東急文化会館跡地ですが、地下4階、地上34階建ての高層複合ビルが東横線の地下化完成と同時の2012年の完成を目指して建設中です。地下3階から地上7階にかけては現在渋谷駅側にある東急百貨店が移転、地上8階から16階にかけてはミュージカル劇場などの文化施設、17階以上についてはオフィスがそれぞれ入居する予定です。去る4月14日にはビルの名称が「渋谷ヒカリエ」二決定したとのことです。参考:http://www.shibukei.com/headline/6829/これらの事業が完成すると渋谷駅本体についても本格的に再開発が開始されることになります。投稿者:takuya870625(管理人)今東横線があるところに埼京線ホームも移動してくるのかな。利用者としては便利になるから歓迎するけど、並木橋方面はますます開発から取り残されるだろうな。タイトルなしalexbacksさま>渋谷駅は新南口が存在することを前提に進出してきた店舗・企業もあるようですのでホーム移設後も連絡通路で接続した上で残す可能性もあります。東横線高架橋の跡地の利用方法についてはまだ明らかになっていませんが、隣接する渋谷川と合わせて緑道化することが街づくりの上では適当かと思われます。投稿者:takuya870625(管理人)コメントの投稿受付は2018年2月28日をもちまして終了させていただきました。2020年01月(3記事)2019年11月(2記事)2019年07月(4記事)2019年05月(1記事)2019年04月(3記事)2019年03月(4記事)2019年02月(1記事)2019年01月(1記事)2018年12月(1記事)2018年10月(2記事)2018年08月(1記事)2018年05月(2記事)2018年04月(3記事)2018年03月(3記事)2018年02月(4記事)2018年01月(3記事)2017年11月(1記事)2017年10月(4記事)2017年09月(1記事)2017年08月(2記事)2017年07月(1記事)2017年04月(2記事)2017年03月(1記事)2017年01月(2記事)2016年10月(1記事)2016年09月(2記事)2016年08月(7記事)2016年07月(7記事)2016年06月(7記事)2016年05月(4記事)2016年03月(1記事)2016年02月(3記事)2016年01月(2記事)2015年12月(1記事)2015年08月(6記事)2015年07月(6記事)2015年04月(1記事)2015年01月(3記事)2014年12月(2記事)2014年11月(3記事)2014年10月(4記事)2014年09月(4記事)2014年08月(5記事)2014年07月(7記事)2014年06月(3記事)2014年05月(6記事)2014年04月(9記事)2014年03月(3記事)2013年12月(1記事)2013年11月(3記事)2013年10月(1記事)2013年09月(3記事)2013年08月(2記事)2013年07月(3記事)2013年06月(2記事)2013年05月(8記事)2013年04月(6記事)2013年03月(11記事)2013年02月(2記事)2013年01月(9記事)2012年12月(8記事)2012年11月(10記事)2012年10月(11記事)2012年09月(8記事)2012年08月(10記事)2012年07月(10記事)2012年06月(9記事)2012年05月(10記事)2012年04月(11記事)2012年03月(13記事)2012年02月(14記事)2012年01月(13記事)2011年12月(15記事)2011年11月(12記事)2011年10月(12記事)2011年09月(11記事)2011年08月(15記事)2011年07月(9記事)2011年06月(7記事)2011年05月(2記事)2011年04月(2記事)2011年03月(9記事)2011年02月(8記事)2011年01月(10記事)2010年12月(8記事)2010年11月(7記事)2010年10月(13記事)2010年09月(10記事)2010年08月(12記事)2010年07月(8記事)2010年06月(11記事)2010年05月(12記事)2010年04月(10記事)2010年03月(12記事)2010年02月(11記事)2010年01月(14記事)2009年12月(15記事)2009年11月(8記事)2009年07月(1記事)2009年02月(1記事)2009年01月(1記事)2008年12月(5記事)2008年11月(8記事)2008年10月(6記事)2008年09月(8記事)2008年08月(24記事)2008年07月(17記事)2008年06月(29記事)2008年05月(13記事)2008年04月(13記事)2008年03月(28記事)2008年02月(18記事)2008年01月(11記事)2007年12月(14記事)2007年11月(17記事)2007年10月(21記事)2007年09月(18記事)2007年08月(14記事)2007年07月(7記事)2007年06月(14記事)2007年05月(15記事)2007年04月(24記事)2007年03月(25記事)2007年02月(20記事)2007年01月(16記事)2006年12月(24記事)2006年11月(21記事)2006年10月(38記事)2006年09月(62記事)2006年08月(38記事)2006年07月(25記事)2006年06月(23記事)2006年05月(36記事)2006年04月(22記事)2006年03月(38記事)2006年02月(32記事)2006年01月(16記事)2005年12月(4記事)2005年11月(2記事)全記事タイトル一覧お知らせ当サイトは近日中にSSL化(暗号化通信対応)する予定です。準備のため、サイトの動作が不安定になる場合があります。古い携帯電話では閲覧できなくなる場合がありますので、新しい環境への以降をお勧めいたします。SHIBUYAへのご来場誠にありがとうございました。次回のイベント出展は5月のコミックマーケット98の予定です。プロジェクト】「東急新玉川線(上・下)」書店委託販売中です。takuya870625。