簡単にできるベースライン比較で業務に集中LycheeEVMでRedmineの見える化が実現します。触って使用感を体験したい方はデモサイトで今すぐ体験おためしで使ってみたい方は30日間無料おためしEVMマネージャのみなさん。今日からは、工数集計にExcelを使う必要はありません。RedmineでEVMによる工数管理を簡単、かつ効率的に行うための全てが揃っています。出来高管理システム)進行基準によって煩雑な工数集計の作業からは解放され、コストとリスクが一目で分かるようになるでしょう。EVMはチケット入力と連動しているので、データの集計・加工には全く時間をかける必要がありません。工数集計は自動化され、ワンクリックでグラフが表示されるのです。現在の開発ペースから簡単に予測することができるのです。リスク管理を強化あらゆるリスクを見える化しますスケジュール効率化指数(SPI)、コスト効率化指数(CPI)を表示することで納期遅延・コスト増の予兆も検知しやすくなりました。分析・点検の業務に集中できます2つの基準日を選択し、EVMやEACを簡単に比較表示できます。仕様追加で予算が変わっても、グラフ作成に時間がかからないため、分析・点検に集中できます。リリースノート機能ごとのリリースノートEVM3.0.3(2020-01-22)機能追加:・EACの算出方法について、今までは中間的予測で算出しておりましたが、以下の3種類から任意に選択できるようになりました。残チケットがこれまでのコスト生産性とスケジュール生産性で推移すると考えた場合の値バグ修正:・全マイルストーンを非表示にできなかった問題を修正しました。3.0.2(2019-12-23)機能改善/仕様変更:・定義されているマイルストーンが多い場合でもEVMが見づらくならないように、表示するマイルストーンを選択できるようになりました。3.0.1(2019-11-19)機能追加:・Lycheeガントチャートで設定されているマイルストーンがEVMのグラフに表示されるようになりました。2.9.0(2019-10-28)機能改善/仕様変更:・EVの描画仕様を変更しました。重視されるようになり、より実状に即した見える化ができるようになりました。機能改善/仕様変更:・EVMタブのLycheeアイコンを変更しました。・作業時間の記録画面で、入力時に未来日の進捗率を入力できないようにしました。CV)が表示されないようにしました。2.7.5(2019-03-04)サポート:・Redmine4.0系に対応しました。2.7.4(2019-01-28)バグ修正:・「ロールと権限」で「EVMタブの表示」権限がないユーザーでも、チケット一覧やLycheeガントチャートでチケットごとのEVMが表示できてしまう問題を修正しました。2.7.3(2018-12-4)機能改善/仕様変更:・チケット一覧画面の表示する項目で各EVM指標に説明がつき分かりやすくなりました。バグ修正:・チケット一覧画面で各EVM指標を表示しているとき、各指標で列ソートできるように見える問題を修正しました。タブで表示される並びと異なっている問題を修正しました。CPI)が確認できるようなりました。これにより複数のタスクの進捗を俯瞰的に把握できるようになりました。EVMのモジュールがONになっているプロジェクトのチケット一覧画面で表示が可能となります)バグ修正:・「指定日のチケット進捗率の修正を許可する」が有効になっている場合、ガントチャートやかんばん画面のチケット編集フォームから作業時間が登録できない問題を修正しました。3.2は2020年3月3日にサポートを終了させていただきます。1年間1年以内の不具合修正による無償バージョンアップ・購入日から1年経過後もお得な年間保守サービスがあります。