施工中ブログお引渡し2018.11.11全ての工事が無事完了し晴れてお引渡しの日を迎えました。玄関ドアの鍵の閉め方など、各所設備関係の操作説明も行いました。O様竣工おめでとうございます!外構工事2018.10.14外構工事が始まりました。駐車スペースに土間コンクリートを施工する前に、ワイヤーメッシュを入れました。することでコンクリート自体の引っ張り強度が強くなりヒビ割れ防止になります。養生が終わったらお母さんの洗濯物干しスペースにウッドデッキを施工する予定です。カーテン打合せ2018.10.05クロス工事が完了しました。お施主様の寝室は縦すべり出し窓がある壁と天井を黒で張り分けました。現場でカーテンの打合せをしました。この窓のカーテンをどうするか重要なポイントです!はき出しと色を合わせるか?壁の黒に合わせて挿し色をいれるか?パテ埋め2018.09.13壁紙を貼る前に、下地材のプラスターボードの継ぎ目やビスを打った箇所などにパテを埋めました。ムラ無くクロスを貼っていくための重要な作業です。階段上の天井など作業が難しい所もしっかりと施工されています。足場撤去2018.09.07外壁に関する工事が完了し足場が外れました。光の当り方で色の変化が楽しめるギングロのガルバリウム鋼板は一番人気です!フローリング張り工事2018.08.25内部木工事も順調に進行中です。フローリング張り工事に入りました。当社の床はノダのナチュラルフェイスSが標準仕様です。汚れや傷に強く、天然木の雰囲気も楽しめることから高い評価をいただいております。清水にあるショールームでは、実際にその床材を張ってある部屋をご覧いただくことができます。仕上げの段階が近付いてきました。ご覧の通り、1階から屋根まで1枚の板を貼り繋げていきます。繋ぎ目が無いことから、スッキリとした見た目が好評いただいております。防水検査2018.07.02外壁に防水紙を施工したところで、JIOの検査員による防水検査を行いました。不備があればその場で是正します。上棟式&電気打合せ2018.06.23上棟式を執り行いました。棟札にお参り→建物四隅をお清め→乾杯!の形式を取ることがほとんどです。上棟式が終わったら、そのままコンセント、スイッチ、照明の位置等の打ち合わせをします。「真ん中にあるコンセントを窓側に移動して。図面で分かりにくかった所を現場で確認する大事な作業です。建て方工事2018.06.16大安吉日!O様邸建て方工事を施工しました。屋根まで一気に組み上がる、激動の一日です。→お気軽にお電話下さい。