今日は外壁の吹き付けの材料が届きましたんで作業してきました。玄関周りだけ残っていたので前回と同じくリシンガンで吹き付けしていきました。吹き付け完了後、最終手直し掃除をじっくり見ていきました。塗料が漏れている所はシンナーで拭き取りラインが出ていない所は紙テープを貼り綺麗にしていきました。明日足場解体をしてもう一度下回りを見直していきます。今日は幅木の塗装からしていきました。シーラーを塗りました。乾燥させてからアステックペイントの幅木の専用塗料をまず混ぜて作りました。計りできちんと計量してから混ぜて作りました。ローラーとハケで塗っていきました。2回目も同じくハケとローラーで塗りました。綺麗に仕上がりました。ベランダ床はFRPなので専用塗料を塗っていきました。塗る前の研磨作業もしっかりとやってます。次回は手直しと玄関の外壁の吹き付けをします。今日は外壁の吹き付け作業をしていきました。吹き付けが飛ばないようしっかりと養生しました。次にリシンガンでアステックペイントのグラナートSPを吹き付けしていきました。ムラにならぬようきおつけながら吹き付けで仕上げていきました。玄関の部分だけ材料が足りなかった為次回玄関まわりだけ材料を頼んで吹き付けします。幅木も塗装なのでクラックを補修剤を使い補修しました。雨樋は中塗りが終わっていないところは中塗りし、乾燥させ上塗りもしていきました。樋などもきちんと2回塗りをしています。明日は幅木などを塗っていきます。今日は雨も上がりましたので外壁の塗装をしてきました。中塗りから作業をしていきました。材料はアステックペイントのリファイン1000mf.irになります。水性型のフッ素塗料です。アステックプラスを混ぜてカビが生えるのを防ぎます。乾燥させてから上塗りもローラーで塗りました。三分艶の白色で落ち着いた感じで綺麗になりました。正面の外壁は色を変えて吹き付け仕上げするので中塗りを今日は塗りました。明日は正面外壁の吹き付けをします。今日は外壁の下塗りを午後からしてきました。アステックペイントのエピテックフィラーを水を適量入れて撹拌機でよく混ぜて材料を作りそれからローラーとハケを使いながら塗っていきました。シーラーとは違いローラーが滑らない為力を入れて塗っていきました。ツギムラにならぬようきおつけながら塗っていきました。今日はフィラーしか作業できない為に午後からの作業になりました。明日はフィラーをよく乾燥させる為に作業はお休みします。今日は外壁の下塗りからしていきました。最初にアステックペイントのバリアーとゆうアンモニア化合物をローラーで塗っていきました。バリアーを塗る事によりコケが生えるのを防ぎます。次にエポ系の水性シーラーを塗っていきました。外壁がスキン吹き付けなので白い砂がたくさん落ちているのでシーラーを塗って砂が落ちないようシーラーで固めました。外壁は今日はここまでで作業をやめ、次に雨樋をシリコン塗料で塗りました。艶が出て綺麗になりました。最後に木部の上塗りをしました。傷んでいましたが木材保護塗料を2回塗る事により綺麗になりました。明日は下塗り3回目のフィラーを塗っていきます。今日は養生作業からしていきました。窓や土間など汚れてはいけない所はマスカーやブルーシートを張っていきました。養生完了後に外壁はまだコーキングを昨日打ちましたんで乾燥させる為今日は外壁は下塗りはしませんでした。天井や木部の塗装を先にやりました。今日はやっと天気もよくなりましたので先日洗浄していた現場の下地処理をしてきました。外壁にたくさんのクラックがありましたのでクラック補修剤を使い補修していきました。塗装した後に補修が目立たないようハブラシを使いクラックの中に擦り付けていきました。これでクラック跡は目立たないと思います。縦目地やサッシまわりはプライマーを塗り紙テープを貼りコーキングを打ちました。明日は養生作業をしていきます。今日は新しく始まる現場の高圧洗浄をしてきました。外壁ほコケや汚れがついていたのでしっかりと洗いました。屋根は塗装しませんが汚れていたんで綺麗に洗い流しました。最後に駐車場の土間も洗いました。コケや汚れなどはしっかりと全て洗い流しました。足場組立業者さんにて足場組立作業です。その他、地域もご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。