プロジェクトを作成して、チームメンバーをアサインする際に、アサインされたメンバーの割り当て時間の計算が少し複雑なので、その動作についてご紹介します。割り当てられているリソースの出荷単位についてリソースの”割り当て方法”プロジェクトのチームメンバーとしてリソースを割り当てる際、「割り当て方法」というフィールドに選択肢があります。公式ページを確認すると下記のような意味であることがわかります。・全キャパシティは、指定されている開始日と終了日のリソースの全キャパシティを予約します。・キャパシティの割合は、指定されている開始日と終了日のリソースのキャパシティの割合でリソースを予約します。日あたりに等しく分散して、指定された時間数のリソースを予約します。日あたりの前倒し時間で、指定された時間数のリソースを予約します。・なしは、チームに対してリソースを追加しますが、このキャパシティを吸収する予約は作成されません。引用元:タスクにリソースを割り当てる方法を教えてください上記の説明だけでは少しわかりづらいので、図で表現してみました。時間)リソースをそれぞれの割り当て方法で予約したものです。※この8時間という時間は作業テンプレートにて設定しています。16時間という時間が影響するのは「全キャパシティ」と「キャパシティの割合」です。8時間をそれぞれ1つのプロジェクトで予約されています。4時間が予約されています。前倒し」は設定の際に「期間」(これは時間の意味)を設定します。上図では期間を12時間としています。均等に割り当てられます。このように割り当て方法の設定により、リソースで予約される時間が異なるので、うまく使い分けてください。タスクに割り当てていきます。その際に、下図のような「出荷単位」という項目があります。この「出荷単位」は、WBSの「工数」と「期間」と連動しています。開発タスクがあるとします。この開発タスクに2名の別会社からのプログラマーをアサインする場合、「追加」ボタンで2名のプログラマを「出荷単位」100%で追加すると、「工数」が50%毎に割り当てられます。場合はどうするのでしょうか?「出荷単位」の%を変更します。このように割り当ててられているタスクに複数のリソースがアサインされているのであれば、「出荷単位」で各リソースの割り当て時間を調整できます。ように複数のプロジェクトを兼任している場合は、リソースの割り当て率を分配する必要があります。タスクに割り当てるとします。40時間が割り当てられるはずです。自動で計算されています。リソースのプロジェクト参画割合を気にすることなく、タスクにアサインできます。これは個人的によくできた機能だなと思っています。プロジェクトメンバーのリソース割り当てや出荷単位については動作が少しわかりづらいので、参考になればと思います。この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。