2015年12月カリスマ大工「K」のブログ当社の大工「K」が日々の施工の様子を綴ります。(木)おはようございます年内の仕事も後わずか。ブルーシートを外しました。おっとこっちは足場のメッシュシートで良く見えません。一部ブルーシートが残ってる所はベランダであったりして防水の業者さんが入るまでは置いときます。棟上げからこんなに長くブルーシートを貼ったままだったのは珍しい。何でこんなに雨が多いんだか。外部の仕事が終るまでは雨によって仕事のペースが左右されます。場合によっては土砂降りでも外で仕事。本日、サッシの搬入です。明日はガラス障子の搬入、防水紙の施工。めでたく戸締まりが出来るようになります。最低限度の行程はこなしました。ん?何でこんな時間(午前9時)にblog書いてんだ!って?それは今サッシの搬入してるから。(金)年末~昨日は忘年会でした。沢山のビールとごちそうでした。滅多に会えない人とか普段気になってる事とか色んな話が出来て充実した時間を過ごせました。ここに来て、もう年内の仕事できる日が残りわずかな事に、初めて気付く!只今建築中のお家。外から見るとブルーシートで何もわからん(-_-;)年内の予定は戸締まりができる状態に出来ること。すると年末年始の仕事の予定分の材料を確保しておく事ご出来ます。二階床下地まで施工完了。この時点で普段に比べ30分ほど作業が遅れてます。まで上がってる時間ですけどやはり30分ほど遅れてます。屋根下地まで施工が住みました。作業は若干遅れてますけど問題無し。