今日は、昨日に引き続き1階周りの付帯部の塗装を行いました。1回目➡上塗り2回目の順番で仕上げていきます。こちらのお家屋根は葺き替え工事になっていますので、残りの塗装工事は屋根の葺き替えが終わった後に入らせていただきます。明日から2,3日雨の予報になってますので、作業は雨が上がった後になります。次、来た時は屋根が葺き終えてるとおもいますので、そちらも楽しみです。タイプIちなみにまだ施工途中です。今日は、鉄部や雨樋の塗装をしました。屋根絡み、付帯部の塗装からです。雨樋、ひさし、水切り、それから、通気口のがらり、がらりは、少し手間がかかる作業です。乾燥具合を見ながら、1階部の中塗り作業、それから、乾燥具合を見て、上塗り2回目の塗装をしました。明日は、引き続き付帯部の残りの中塗り、そして上塗り作業からの作業です。今日は、外壁の上塗り1回目からの作業です、塗り残しが無いように、注意しながら塗っていきます。乾燥具合を確認後、次は上塗り2回目を塗っていきます。塗り残しが無いように、気をつけて塗っていきます。後日の作業は、養生剥ぎからの作業で、付帯部の塗装をしていく予定です。今日は、昨日に続き、1階部養生からのマスチック、その後幕板塗装、及び横どい、幕板塗装です。1階部養生からの作業です、養生が終わり、マスチックをしました。その後、軒天塗装です、それと並行して、横どい、幕板塗装中塗りまで、本日は終了しました。この後の作業わ、外壁、中塗り、上塗りに、入っていきます。今日は屋根絡になる2階部から進めて行きました。幕板と横どいの塗装からです。その後、外壁マスチックをしました。マスチックが終わり軒天の塗装です。瓦工事も並行して入っているので、今日は2階部からの作業です。今日は、塗装前の下準備、外壁クラック処理、及びUカット処理から作業しました。ヒビ幅が大きい箇所は、Uカット処理をします。サンダーでカットし、まずは、コーキングを打ちます、その後、乾燥具合を見て樹脂モルタルで埋めます。それから小さいヒビについては、コーキングを充填し、ヘラで押さえます。鉄部はマジックロン(研磨道具)で、表面の錆を落とした後、錆止めを塗っていきます。明日は養生作業を進めていきます。今日は外壁の洗浄になります。2階は横樋と幕板、軒天、外壁の順番で洗浄しました。土間(地面のコンクリート部分)を洗浄する際に泥が壁に飛び散るので、この順番でするとスムーズに作業ができます。外壁は苔など生えていなかったのでホコリや砂が残らないように洗浄しました。軒天は旧塗膜が剥がれたり、水に溶けて流れるなど劣化していました。次回作業は外壁のクラック補修と養生になります。本日から新しい現場の始まりです。高める為にも大事な仮設足場組み立てになります。近隣の方々にも迷惑がかかる作業にもなりますので、安全第一で作業を進めて参ります。その他、地域もご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。