グランツーユーできるかな!?~マイホーム建築日記~グランツーユーできるかな!?~マイホーム建築日記~双子誕生を機にマイホーム建築を思い立ち、セキスイハイムのグランツーユーが建つまでのマイホーム建築日記と、そのグランツーユーの住み心地を紹介するエコライフ日記を綴るブログ。お知らせブログ引越しいたしました。22:52それから、本日もう一つの出来事。こっちが家に関すること。9時に現地に到着すると、既にエクステリア担当のYさんがいた。塀の色や、アプローチに敷く石やレンガの色等を実際の家の雰囲気とカタログサンプルとを比較しながら決めていく。以前決めていたものからそう大した変更もなく、30分ぐらいですべての確認が終了。次に現場監督との立会いなんですが、15分ほど経ってから彼はやってきた。Yさんとはここで別れて、監督と家の中へ入って1つ1つ確認していく。以前から伝えていたことで、食品庫の扉の件は営業のTさんにも伝えていることなので問題なし。作り付けのFAX台のアール部分の件も問題なし。それと2階の木の一部に割れが入っている件についても問題ないそうだ。キッチンセットとフローリングの件については、ハイム標準キッチンの場合は、工場出荷時点でキッチンを据え付けるのでフローリングは後から周りの部分に沿うように張るらしい。わが家はトステム製キッチンなので、工場出荷時には据え付けず、現場でフローリングを全体に張ってからその上にキッチンセットを載せるということだ。後はタイルが2ヶ所問題がある件を伝えると、張り直しはすぐ出来ますのでということだった。この話をしていると新たにもう1ヶ所ずれているところが見つかった。最後に、引渡しまでに間に合うかどうかを聞いてみたところ、恐れていた答えが。「引渡しを1週間ずらして欲しい」ということを切り出してきた。引渡しを1週間ずらすことで発生する諸費用に関してはすべてハイム持ち。こちらの都合というわけではないので、それぐらい当然といえば当然だろう。それと、何か希望があればできる限り対応しますということだ。「何でも」といわれればいろいろ思い浮かぶことはあるけれど、どれぐらいのことまでできるのか気になるし、あまり調子に乗って無茶を言っても今後の関係もあるだろうし、さてどうしたものか。FAX台の交換に関しても、これに絡んで無償対応してくれたのかな?それよりも何よりも、まず、今住んでいる家の契約は11月いっぱいで解約するということを既に伝えているので、その延長が出来るのかどうか。それから、引越しの予定日は26日ということで既にアリさんと契約済みなので、こちらもずらすことが出来るかどうか。賃貸契約の際に必須だった火災保険も解約手続きを済ませている。これも連絡しないといけない。一つおまけに光ファイバーの工事日も変更しなくてはいけない。これらすべてが問題なければ、引渡し日を引き伸ばす提案を受け入れるつもりでいる。いうのも、無理をすれば25日引渡しも出来ないわけではないらしいのですが、それこそ突貫工事で雑になったり、得体の知れない大工見習いさんの様な人たちばかりで作業されるようなことになっても嫌だし。いうわけで、今のところ考えているスケジュール案というのは、11月25日引渡しで26日引越し、27日光ファイバー工事という予定だったものを12月9日引渡し、16日引越し、17日光ファイバー工事という予定に変更するというもの。1週間ずらして欲しいということなので、12月2日引渡しとしても良いかもしれないのですが、「1週間」というのも余裕があるわけでもなく、それでもギリギリらしい。そもそも、なぜ間に合わなくなったのか。最初から「棟上げから引渡しまで50日間」というスケジュールに無理があったのではないのか聞いてみたが、さすがにそうですねなんて返事は返ってこない。本来であれば、大工さんも2人入って1階と2階に分かれて作業を行うなど調整するのですが、ここの分譲地やその他の場所でも今は建築ラッシュなんだそうな。その関係で大工さんの人数が足りない状態になっていて、今までわが家でも大工さんはずっと1人しか割り当てられていなかったということなのだが、そんなの単なる言い訳に過ぎないのではないのか?それに、人手が足りなくなることぐらいもっと早い段階でわかっただろうに、なぜ今頃になってこういう提案があるの?もっと早くに聞いていれば、今の家の解約も、引越しの準備も、転出転入の手続きも、その他諸々もっとスマートな段取りが出来ただろうに。引越し準備で冬物は既にダンボールの中へ入れてしまっているのを出してきたり、いろんなところへ連絡したり、とにかく余計な手間が増えてしまったし、精神的にもよろしくない。どんな対応してくれるのかなぁ。こんな愚痴をぐだぐだ書いても読んでいて面白くないでしょうからこの辺で。ENTRY※現在コメントは受付停止中です。※掲示板もご用意しておりますのでぜひご利用ください。--お疲れ様です--わーいっぱい更新してある!と思ったら、お疲れモードの模様。車の件、あちゃーでしたね。してこんな時にってことが起きますよね。引渡し日、そう来ましたか。先日は下手ななぐさめをしてしまって何だか申し訳ないです。うちはそこまで影響を受けなかったけど、担当さんには「引渡し日はじっくり検討して伝えないと、大変なことになる方もいると思いますよ」と忠告したりしました。建築ラッシュなんて、昨日今日始まったわけじゃないんですもんー愚痴りたくもなりますよね。うまいこと、事が運ぶことを祈ってます。TOP△--yuma>さん--下手ななぐさめだなんてとんでもないです。yumaさんからの体験談やアドバイスなど、とてもありがたいと思っております。TOP△--これは大変だ・・・--う~~~ん。時間が無くてもしっかり仕事してくれているパートもあれば、雑に仕事しているパートもあるなぁって感じ。個人差があるのではないかと・・・性格的なものとか・・けれどもハイム側から延ばして欲しいと言ってくるのですからかなり厳しいはずですよね。いろんな手続き大変でしょうけれども、やっぱりそれは受け入れた方が良い様な気がします。僕は後から雑なところが見えたのは、かなり気分悪かったです。直してくれますけれどもね。>得体の知れない大工見習いさんの様な人たちばかりで作業されるようなことになっても嫌だし。TOP△--雑なところ>naminami--やっぱり後で雑なところが見つかると、気分悪いですよね~。引き渡し延期は受け入れるべきですね。後半おじいちゃんみたいな人が多くなっていたのはそれですか?おじいちゃんみたいな人が多くなったことはないですよ。一時的に職人さんが多かった日がありましたが、これはどうやら休憩時間に他の家で作業している職人さんたちが集まっていただけだったようです。現在トラックバックの受付は停止中です。≫プロフィールAuthor:たかさん家ではつまらないことばかり言うが外に出るとまじめなマイホームパパと、料理が得意でしっかりものの妻と、やんちゃな双子の男の子の4人家族で、兵庫県南部の某所よりグランツーユー建築日記&マイホームエコライフ日記をお送りします。現在、グランツーユーの高気密高断熱性能と太陽光発電でエコライフを満喫中。づくり奮闘記コンテスト2007で準グランプリをいただきました。(32)タグクラウド下記キーワードをクリックすると関連記事が表示されます。関連記事数の多いタグほど大きい文字で表示されています。※「グランツーユーできるかな!?」へのリンクはご自由にしていただいてかまいません。専門家があなたをガイドしてくれます。[住宅][住まいを考える][家を建てる][住宅購入のノウハウ][住宅ローン][住まいのデザインと機能性][住まいの設備][家相・風水][長く暮らせる家づくり][エコライフ]キーワードブログのタグRSSフィードRSSリーダーで購読するメールで更新情報を受取る※RSSって?ページビューいつもご覧いただきありがとうございます。おひさまハイム応援団JavaScriptを実行可能にしていただくか、JavaScript対応ブラウザでご覧ください。日々の発電量JavaScriptが動作する環境ではここに太陽光発電量グラフが表示されます。表示させるにはjavascriptをonにするか、対応ブラウザでご覧ください。チャリティイーココロクリック募金ブログパーツを使うには、javascriptをオンにする必要があります。