監理報告2019/12/26外部足場が外れ、外観が見えてきました。大工工事の内部造作が進んでおります。内装工事の打ち合わせを行い、大工造作の納まりなど確認しました。2019/12/24二階建具枠取り付けや、一階造作を行なっております。明日足場が外れるため、アンテナ、フード、コーキングなどが適正かを確認しました。2019/12/21コーキング色やコーキング箇所を打ち合わせ行いました。本日は、コーキング工事や大工造作を行っております。2019/12/19大工工事では天井合板貼が完了し、床貼りなど行なっております。外壁板金が完了し、外観が見えてきました。来週に足場解体となります。2019/12/16内部カウンター下地、天井ボード貼、外部板金貼など行っております。天井ボードの貼り方、外壁の仕上がり状況など確認し、大工と納まりの打ち合わせ行いました。2019/12/13外壁板金貼が進んでおります。内部では、天井気密シート貼、など行なっております。仕上がり状況、納品資材が適正か、シート貼りの状況など確認致しました。2019/12/11二階グラスウール入れ、外壁板金貼りを行なっております。2019/12/09下屋屋根板金や天井下地が完了し、階段造作を行なっております。天井下地を行なっております。勾配の確認、経路確認など行いました。2019/12/05天井下地を行なっております。大工と打ち合わせし現場状況確認しました。2019/12/03内部ボード貼り行っております。