今日は、外塀の上塗り1回目の作業からしていきました。使用材料はアステックペイントの「エクスファイン艶消」を使用しました。その後、しっかりと乾燥をさせてから2回目も塗り仕上げました。それから外塀の笠木を黒で2回塗りしました。今日で塗装工事は終わりましたので足場解体後に下回りの最終確認をしていきたいと思います。今日は外塀の下塗り作業からしていきました。マスチックローラーを使い、厚みを付けた下塗りをしていきました。それからベランダ床の上塗り1回目を作業しました。使用材料は「オートンウレアックスHG」を使用しました。乾燥後に上塗り2回目も塗り仕上げていきました。その後、昨日に引き続き手直しや掃除もしました。明日は外塀の上塗り作業などをしていきたいと思います。今日は掃除や手直し作業からしていきました。シンナーなどを使ってサッシ回りを拭きそれから紙テープを貼ってライン出しもしました。その後、昼からは屋根の上塗り2回目もしていきました。艶もでていい感じに仕上がりました。最後にベランダ床を専用プライマーで塗りました!明日は掃除や手直し、ベランダ床の上塗り作業などをしていきたいと思います。今日は、昨日に引き続き付帯部分の上塗り2回目の作業からしていきました。クーラーホースカバーを外壁と同じ色で仕上げていきました。昼からは屋根の上塗り1回目もしました。屋根の使用材料はアステックペイントの「スーパーシャネツサーモF」(フッ素)を使用しました。今日は全体的に網戸の張り替え作業などもしました。明日は屋根の上塗り2回目などを作業していきたいと思います。今日は付帯部塗り物からの作業です。幕板2回目の塗装です。前回に1回目塗布した部分の2回目です。塗り残しの無いように注意しながら塗っていきます。縦樋1回目を塗布していきます。並行作業として屋根下塗りです。斑の無いように注意しながら塗っていきます。乾燥具合を見ながら縦樋の2回目です。後日作業は屋根中塗り、付帯部塗装からの作業になると思います。職人から今日は、付帯部分の鉄部の錆止め塗装からしていきました。ケレン作業をしてから2液エポキシ錆止め塗料を塗っていきました。鉄部部分の錆止め作業が終わってから付帯部分の上塗り1回目も作業しました。職人から今日は、外壁の上塗り1回目の作業からしていきました。今回の外壁の使用材料はアステックペイントの超低汚染リファインSIを使用していきました!一回目も終わり乾燥をさせてから上塗り二回目も塗り仕上げていきました。明日は屋根の下塗りや付帯部分の下塗りの作業を進めていきたいと思います。)の塗装を進めていきました。塗装する前に先ず全体的にケレン(研磨)作業後、マックスシールドSI(2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料)を刷毛やローラーを使い塗装していきました。軒天は防カビ性の塗料で塗り残しが無いように気付けて塗装していきました。明日は外壁の上塗り1回目と2回目の作業を進めていきたいと思います。今日は、昨日に引き続き養生作業からしていきました。全体的に養生作業が終わってから軒天や外壁の下塗り作業を進めました。下塗りの使用材料はアステックペイントのエポパワーシーラー(ホワイト)を使用しました!明日は軒天の上塗り作業からしていきたいと思うます。今日は養生作業をしていきました。塗料が付いてはいけない部分に専用のマスカーを使って隠していきました。玄関や窓、電線などは塗料が付いてはいけない部分です。この作業をしっかりしておかないと後々の手直し清掃作業が大変な事になります。テープやマスカーを指でしっかり押さえて密着させることが重要です!明日は養生作業が残ったので養生作業からしていきたいと思います。その他、地域もご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。