埼玉県のリフォーム工事監督ブログ埼玉県のリフォーム工事監督ブログ埼玉県さいたま市の協和ハウスが施工しているリフォーム現場の状況を、リアルタイムでご紹介します。リフォーム現場は本日は床の断熱材を入れなら下張り木工事が行われております。構造材の施工は終わり..ここからは木工事も一気に進んで行きます。来週には窓サッシも入り外壁工事も始まります。施主様と床材や建具の最終確認をさせて頂きいよいよ空間に装飾材が入ってきます。リフォーム現場は屋根の吹き替えが終わり室内では耐震補強を施しながらの新しい間取りに沿っての構造材木工事が行われております。スケルトン状態から始まっておりますが新しい柱や梁がどんどん施行されて..この建物は強い!!のオーラが出ております。雨が続いていますので早めに透水シートも掛けられて雨対策も行われております。新築建て替えの方が良いのでは..と施主様とは深く打合せ検討を繰り返しましたが..やはり建物と生きてきた歴史は捨てられない..との決断で始まったスケルトンからのリフォームであり着工前から今回は困難な建築になるな..の想像をして準備万端で臨みましたが..今のところ順調過ぎる位、順調です!!スタッフの皆さんのお陰です!!想像に想像をしないと..即トラブルに繋がる建築の仕事..気を抜かず念入りな想像をして11月末のお引渡しに一歩一歩歩みます。リフォーム現場はスケルトン状態への解体工事も終わり先ずは基礎補強の為に差筋をしてベタ基礎工事が昨日完了しました。この後は構造体の補強に入ります。空間が完成すると表には出てこない部分になりますが..何よりも大事な施工になります。新築と違いリフォームの補強工事は困難ですが..この時期をしっかり施工し末長くお客様後家族が住める空間造りです!!この補強時期が終わると大工さん3人で一気に内装造りが始まります。リフォーム現場は解体工事2日目に入っております。天井や壁が解体されて..ほぼスケルトン状態にします。総勢6人での解体です。解体が終わると先ずは基礎補強の為に差筋工事が施されベタ基礎になります。リフォーム現場がいよいよ本体工事に入ろうとしております。外壁に絡んでいたテラス等を解体し建物本体との切り離しも終わり..来週足場が組まれて本体家屋の解体工事が始まります。本日は施主様と工程や建物内外装仕様の再確認をしました。施工中は8畳の仮設住宅を入れてましたのでこちらも生活空間として利用して頂きます。栃木県総合リフォーム現場が解体工事から着工しました。施主様とは打合せをさせて頂いておりましたがいよいよ始まりました。平屋造り40年の建物をリフォーム再生工事です!!今回は内外装総合リフォームになりますので施主様には敷地内に仮住いコンテナを搬入しまして..一気に母屋の解体工事をし基礎補強工事から始めます。約3か月半のロングなスケジュールになりますが段取り良く進めさせて頂きます。納屋を住居に栃木県茂木で行われている...納屋を住居に...の総合リフォームも残るはクロス工事となり後半戦です!!納屋を住居に...の御依頼でしたので間取りの配置と...とにかく断熱には拘り壁断熱は勿論の事...窓サッシも全面ペアガラスに改修し対策しました。埼玉県総合リフォーム現場は下見の甘さから...トラブルが発生してしまいました。キッチンスペースは1650×3900の特注のL型の大型キッチンが予定されており...L型を入れるにあたり動線の確保で既存収納スペースを開口し通路にする予定でしたが...そこに大事な柱が入っており昨日は施主様には大変御心配と御迷惑をお掛けしまして対策を検討させて頂きました。空間が良くなっても...耐震や断熱性能を下げる訳には当然いきません。逆にリフォームの機会に耐震も断熱性能も上げる事はいつも心掛けてプランするのですが...。今回は完全に私の判断ミスから生まれてしまったトラブルでした。結果的に一部壁を残しての変更が出てしまいお客様には御迷惑をお掛けしますが本日より周辺の補強木工事が進められております。無垢材や石等の目に見える部分も当然大事ですが...それ以上に耐震や断熱は大事な部分になります。無垢材や石などを多用し...50年後でも素敵な空間として活躍し続ける建築物ですから...その要になる耐震や断熱には更なる意識をもって臨まねば!!です。リフォーム現場は納屋建物を居住スペースへの室内リフォーム工事が行われておりますが新しい間取りに沿っての木工事が進んでおります。居住スペースへになるので断熱には気を使い壁、天井、床と全面断熱になっておりますが既に2階部分はほぼ断熱工事も終わっておりますが...暖かいですね!!打合せ中に入っていた空間とは全く別物です!!ここから窓ガラスもペアガラスに変更しますのでより一層断熱性能は上がりますね。ここからは...建具の枠材や床材等々で色が入ってきて空間は一気に完成に向かっていきます。納屋を住居に...の御依頼頂いております栃木県総合リフォーム現場は下地木工事の真最中です。解体工事が終わりほぼスケルトンになった空間に耐震補強と新しい間取りに合わせた木工事が進められております。大工スタッフは3人体制でペースも良い感じです。木工事と同時に各種電気工事...設備工事も開始されており現場は賑やかであります。