今日は天気もよくなりましたので作業していきました。今日は木部の塗装をしていきました。木材保護塗料を塗っていきました。木部は吸い込みムラになるので2回塗りで仕上がらない所は3回塗りをして仕上げていきました。木部はやはり木材保護塗料で塗ると艶もなく落ち着いた感じで綺麗になると思います。今日は、昨日に引き続き、1階部の外壁、中塗りからの作業です、マスチック同様に、軒天の木につかないように、注意しながら塗っていきます。乾燥具合を見ながら、上塗り作業に入っていきます。特殊な塗料ですので、1面ごとに上塗りを終えて、養生も剥いでいきます。それから、別作業、2階部の樋中塗り作業をしました。この後の作業は、付帯部の塗装からの作業です。今日は、残り養生を終わらせてからの、1階部外壁の下塗りを行いました。模様塗り(凹凸模様)仕上げとなっているため、マスチックローラーを使い下塗り塗装をしました。明日の作業は、外壁の上塗り塗装を進めて参ります。今日は、養生からの2階部外壁の下塗り塗装です。パテの補修後のシーラー塗りです、それからのマスチックローラーで、パターンをつけていきます。凹凸模様になり防水性も期待できます。軒天が木ですので、慎重に塗っていきます。下屋の作業ですので、足元を注意しながら塗っていきます。その後の作業は、1階部の養生からの作業からです。今日は先日洗浄は終わりましたので、コーキング処理の方をおこないました。サッシ周りや木部との取り合いにコーキングが打ってありますので、あまり劣化していないので上からまし打ちを行いました。紙テープを貼り専用のプライマーを塗ってから乾燥した後にアステックペイントのウレシール2000を充填していきました。いつもはコーキング屋さんにお願いして作業してもらうのですが、今回はボードが平なので打ちやすいので自分達で作業しました。過去に何回もコーキング処理はしてきましたので自分達でも作業はできます!綺麗に打つ事が出来ました。次に養生をしていきました。土間などにブルーシートを貼っていきました。次回も養生作業からやっていきます。今日の作業内容は、外壁の高圧洗浄です。高圧洗浄で汚れやコケ等しっかり落としていきました。塀の苔が酷くなってたので、塀も綺麗に洗いました。午後から強い雨が降りましたが、この作業だけは雨の日が適してると思います。今日は天候はあまりよくなかったですが外壁の補修をするには問題ないので作業しました。地震などの影響で外壁のサイディングの目地などにヒビ割れがたくさん入っていたので補修をしました。ヒビ割れの幅が広い箇所はカンレンシャとゆうテープを先にはり外壁にも使用できる専用のパテを使いヒビ割れを埋めていきました。次に外壁がサイディングの上に左官仕上げで塗ってあるので、ホウキ目の仕上げになっているので補修跡がでないようホウキを使い同じになるようボカしていきました。することにより補修跡が目立ちにくくなります。高圧洗浄をする前に補修する事によりヒビ割れからの水の浸入を防ぐ為にも今日補修をおこないました。明日は雨の予報ですが、高圧洗浄を予定しています。本日から新しい現場の始まりです。高める為にも大事な仮設足場組み立てになります。近隣の方々にも迷惑がかかる作業にもなりますので、安全第一で作業を進めて参ります。屋根は陶器瓦の為塗装は行いませんが、洗浄作業で綺麗にした行きます。その他、地域もご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。