建設業法では主任技術者や監理技術者と呼ばれています。建設業法によって定められた責務の中でも、特に重要な業務が工程管理です。予算を首尾よく手配・運用し契約条件の基準を満たす構造物を工期内に完成させるための管理を行うことです。工程管理の目的は、工期内に与えられた工事を1高品質で2低コスト、かつ3短い時間で完成させることです。工程管理は工程表の作成から始まります。作業内容、横軸に作業の達成率を示す「ガントチャート」は、作業の進行状況が一目でわかります。ガントチャートの他にも、縦軸に作業内容、横軸に作業予定日数を示す「バーチャート」は作業の所要日数がわかりやすいです。作業の進行状況がわかりやすいですが、出来高などを算出しなければいけないことから作成が少し難しい工程表です。ネットワーク式工程表1つの作業の遅れが、他の作業または全体の作業に与える影響が把握できる工程表です。丸印と矢印の結びつきで工程を示すので、全体の作業の繋がりや順序が把握できます。ITソリューションズは、いかなる民事上の責任を負うものではありませんので、ご了承ください。掲載用語は出典元により随時、更新・改訂されます。掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。