現場監理から竣工まで建築家目線で現場をレポートしていきます。※こちらのブログではHPのコンテンツの一部として工事現場の写真や竣工写真を紹介しています。建築家のプロフィールや建築相談はHPよりご確認ください。>>HP移行のお知らせ本BlogはHPリニューアルに伴って移行しました新BlogはHP内に設置しております。Libraryのボード貼りがほぼ終わり、フローリングの施工が始まりました。現場では問題がひとつ。目立つだろう部分にとても目の悪い床材が貼られていたのです。糊をくべて貼ってしまった後だったのですが、張り替えていただくようにお願いしました。難しいのがこのフローリングはお施主様からの支給品扱いのフローリングだったこと。フローリングが悪いのだけど、やり直しをお願いしなければならない時に責任の所在が曖昧になってしまいます。これが、工務店の用意したものであれば張替えをお願いしやすい部分もあるのですが、支給品の難しいところです。プライベートな空間ではチークの突き板を張ったフローリングを施工しています。こちらは、メーカー品として出荷されているため、先ほどのような目の悪い部分は含まれていないはずです。支給した無垢フローリングはNET通販的なルートで仕入れた為、若干品質に差が出るのは仕方が無いこと。出来れば貼る時に気にかけながら貼ってもらいたいのですが、なかなか徹底することは難しいですね。勾配天井部分がようやく施工されました。本当はもっと天井を高くできるのですが、空間の大きさに応じて吹き抜けの高さを抑えています。勾配天井部は格子張りにする予定です。格子の大きさと間隔などを確かめる為に、簡単なサンプルを作り寸法を決めました。試みなので出来上がりが楽しみです。階段の施工が始まっていました。狭小物件の為、自ずと階段もコンパクトになります。完成すると大きな家具も入らないくらいギリギリの寸法です。前回のモルタル施工の続き、下塗りのモルタルが施工された後にファイバーメッシュを伏せこんで施工しているところです。白いメッシュが見えますがコレがファイバーメッシュ。モルタルのクラックを防ぐ秘策です。コーナー部は金物で補強しています。現場では細かい納まりをスケッチに描いて指示・打ち合わせを行っています。お施主さんの要望もあり、当初の設計から変更した箇所がある為、現場の進行に追いつかれないように急ピッチで詳細を検証しています。図面で平面、立面と別けて考えるより立体で同時に考えたほうが間違いが少ないし、お施主さんにも伝わりやすいのでいいです。図面をちゃんと書いても見ていないことが多いので、イメージとして伝えることも重要ですね。来週辺りにはこれらの家具も大分出来上がってくる予定です。trackbacks(0)コメントコメントするname:email:url:comments:Cookieに登録この記事のトラックバックURLトラックバック機能は終了しました。一級建築士事務所の外部サイトです。建築作品の紹介と現場監理の様子をブログ形式で発信しています。※現在は試運転中です。一級建築士事務所のコンテンツの一部をBlog形式で紹介しているものです。HPでは、家造りに役立つコンテンツや、作品集、趣味の海外旅行の写真など幅広い情報を載せております。しから新築・リフォームまで様々な相談にお答えしています。経験を生かし無料でアドバイスしております。お気軽にご相談下さい。→建築無料相談のお申込はこちらからお願いします建築家のつぶやき建築家・今野暁史のつぶやきです。関連コンテンツ内を検索できます。一級建築士事務所の作品集や、建築家個人の旅行記等をご覧いただけます。その他、家造り初心者の為の建築情報コーナーも設けています。新築戸建住宅の設計・監理や、中古マンションのリフォーム・リノベーション業務を中心に行っています。土地探しからのご相談や、具体的でない物件の建築相談等もお受けしてます。”ライフスタイルをデザインする”をモットーにデザインのみでなく、住まい手の快適性・利便性の良い住まい造りを目指しています。家事楽な住まいや子育てを愉しむ住宅、頭の良くなる子が育つ家などのアイデアを盛り込み、北欧モダン、和風モダンといった落ち着きある心休まる空間作りを行っています。RSS表示パーツ管理者ページRSS1.0Atom0.3。