」これが口癖になった。この福山の地を愛し、その故に問題を常に考えてきたオレらは、その夢をもっと大きな物に変えていった。「この空間で福山を変えよう。一人でも多くの人が景色に興味をもてるような、ゆとりをもてるようになるような空間にしよう。みんなが思いを持てる福山に。福山を変えるスタート地点に。七年越しの夢をカタチに。カタチにしようというオレらの思いは強かった。三人の話し合いはいつも朝方まで続いた。そんな中、半年前に夢の現場はスタートした。スタート間もない頃、大きなミスに気づいた。ガラスの搬入に関することじゃった。勉強不足で、先にガラスを入れなければ、作庭後では入らない事に気づいた。コンなどすべての材料を窓から人力で搬入することになる事を意味していた。工程に大きな差が出てくる重大なことじゃった。やばい・・・おれは動揺した。長年連れ添ってきた二人がオレの異変に気づくのに時間は掛からなかった。二人はオレを現場から連れ出し、元気付けてくれた。どんなに時間がかかっても、どんなに厳しい状況でも必ずやってやる。オレは逃げん!!!と・・・12月終わり頃、中庭の工事で格闘する中、ずっと話し合いが難航していた入り口駐輪場のゴーサインがでた。これは、90%お蔵入りするだろうと言われ続けながらも、三人とも10%の希望に掛けて動いていた工事じゃった。嬉しい反面、中庭のことで頭がいっぱいじゃったオレは、駐輪場の植栽工法に不安がいっぱいじゃった。夜中に現場から帰り、朝まで図面と闘った。何度も工法を変え、見積もりをかけるも到底実現しない金額が提示された。施工一週間前に迫るも、まだ決まらない。焦りだけがオレを襲った。そんな中、以前からコラボレートしていた鉄関係を専門とする早間君が手を差し伸べてくれた。「ぜんちゃんのイメージがあるんじゃろ?そのままカタチにしようや。オレに出来る事はするで。一週間を切った頃、やっと施工の目処はたった。不安要素は多かったが、あとはオレがやるだけの状態になった。