軟弱地盤対策等で建設に遅れ京都府教育委員会は13日、井手町に計画の新設特別支援学校について、建設工事が遅れる見込みであることを明らかにした。府教委によると、▽搬出土量削減のための造成計画の変更▽敷地北西側に軟弱地盤があることが判明し対策を実施−により、学校建設工事の着工が約10ヵ月遅延する見込みとなった。今後のスケジュールによると、2018年度に造成工事を行い、2019年度から校舎等建設工事に着手し、2020年度も継続して校舎等建設工事を進め、2021年度の開校を目指す。合計延1万2519・40�u(建築面積6195・49�u)規模の特別支援学校を新築する。大建設計(大阪市西区)がまとめた基本設計によると、建物は3階(一部プールのみ4階)の低層とし、周辺の山並みや木津川の眺望を損ねないようにする。最高高さは16・80m。バルコニーを建物全周にめぐらせ、水平強調のデザインで全体を統一。部分的に曲線を取り入れ、温かみと親しみを持たせる。構造形式は柱・大梁からなる純ラーメン構造(架構)とし、通常、柱間に設ける耐震壁をなくし、教室のレイアウト変更など柔軟に対応できるようにする。RC造の躯体表面を複層塗材で仕上げ、外気から保護し長寿命化を図る。外部建具は高耐久塗装を施し、上部には庇を設けて雨がかかるのを防ぎ長寿命化を図る。校舎棟はRC造4階建、延1万1359・97�u(建築面積4969・27�u)、体育館棟はRC造+S造平屋建、1099・43�u(建築面積1166・22�u)、付属建屋はRC造+S造平屋建、60・00�u(建築面積60・00�u)。敷地北西側に配置するグラウンドには150mトラック、50m走レーンを確保し、周囲には防球ネットを設置する。明確化、不審者の侵入防止を行う。児童・生徒数は約200人、教職員は約150人。サポートセンター(京都市上京区)が担当。