出会いはお電話をいただいて、事務所に来ていただくか、こちらからお伺いするか、ケースバイケースです。測量図、など)建築に関する思いや希望、夢、など遠慮されることなくお話しください。私はクライアントから伝わる情報を私なりに整理していきます。過去の建築を見学したりして共通のイメージ作りもします。勇気がいることだと思います。最初の提案をもって、当社が依頼に適当かどうか判断して、信頼いただければ御契約いただきます。不適と思われればお断りの連絡はスケジュールの関係がありますので早めにお願いします。(なお最初の提案に関する著作権は当社にありますので、取り扱いにはご注意ください)最初の提案以上のサービスはしていません。夢をかなえる形態に近づけていきます。時間をかけるほど良質に練りこまれていきます。基本設計終了後の大規模な変更は変更料がかかってきますので納得されてこの段階を終了してください。模型にて建物のかたち、プロポーションを確認していただきます。基本設計をもとに、施工者に詳細に意思が伝わる図面を書きます。位置や高さなど綿密にチェックして図面に書き込んでいきます。当社の書き込みは持ち込み家具や備品のチェックまでしていますので、持ち込まれた家具の裏にコンセント、やスイッチがきたりすることはほとんどありません。多種の器具が書き込まれています、しっかりしている事務所は設備図と意匠図の整合性までチェックしています図面の整合性をここでチェックすると良いでしょう)しっかり書き込まれた図面からは正確な見積りが取れます、また現場での変更も少なくなります。何十枚時には何百枚の、使用する材料のグレードやかたち使用方等が書かれた図面を持って、同時に同条件で数社の施工会社(ゼネコン)から見積もりを価格競争することによって適正な価格が提供されます。判断して)施工業者を選択し契約します。同時に建築確認申請等の手続きも行われます。地鎮祭から始まり、建物の躯体が出来た時に上棟式(建て方、建前)が中間になります。工事監理は工事がスケジュールどうり順調にいっているか、図面と違った材料や施工方法をしていないか、現場で発生した図面とのくい違いやより良い方法を現場監督や職人とより良く積み上げていく作業です。工事期間は建物の大きさや種類によってことなります。余裕を持った工事期間のほうが丁寧な仕事をしてもらえます。建築は出来上がった物が全てです。当社で納得できるものを「どうぞ」とお渡しできクライアントの喜んでいただく顔が私たちの生き甲斐です。メンテランス書、緊急連絡表などお渡しします。当社は竣工後半年検査と1年検査を行っています。その他不都合がある時、改装したい時など随時連絡いただいて早急に対応しています。工事費2000万円〜1億円までは工事費の10%でしています。工事費1億以上は金額によって料率は下がってきますのでご相談ください。工事費2500万円〜1億円までは工事費の8%でしています。工事費1億以上は金額によって料率は下がってきますのでご相談ください。