今回は外断熱ではないので、玄関やUBの部分の断熱も重要です。kubota-architect0ベタ基礎には地中梁を設けています。kubota-architect0基礎が完了しました。綺麗に仕上がって、いよいよ木工事へ進んでいきます。kubota-architect0今月17日にコンクリートを打設し、平均気温が前10日間で7.8°Cを確認しました。kubota-architect0基礎工事は順調。今日は立上り部分の型枠をチェックしてきました。kubota-architect0先日配筋が完了したので、配筋検査を受けました。今回は特に指摘事項等はなく無事に合格しました。kubota-architect0先日砕石で一部改良した部分も地耐力が確認できたので、基礎工事を進めています。kubota-architect0今日は朝から地縄を張って来ました。kubota-architect0新築工事は着々と進んでいます。kubota-architect0昨日型枠の検査へ行ってきました。型枠と鉄筋までの距離やホールダウンの位置、もちろん幅なども確認してきました。