6月から取り組んでいたプロジェクトのプレゼン結果の電話報告があった。事業性の観点で新築建替案は中止となり、既存の木造アパートをリフォームする方向へ変更となった。敷地のポテンシャルからもクライアントの判断は妥当であると思う。気持ちを切り替えてリフォームに取り組もうと思う。締切の「今週中」が土曜なのか日曜も含むのか定かではないが、ようやく今朝メールを送ることができた。指摘のあったファサードのデザインも改善できたかと思う。今回の計画は斜線のため多少複雑な屋根形状になった。都市部であまり広くない敷地の場合、立体パズル的様相となる。これからCGと模型で3次元の検討を進める予定。明け方、ふと20年前も同じことしていたなと苦笑。当時は学生の課題だったが、敷地見に行って、エスキスして、図面描いて、模型作って・・・20年前の自分と今の自分、何が変わって何が変わってないのだろう。将来設計がしたいと思っていた自分が、現在設計の仕事をしているのだけは一応事実。計画案の概算用図面提出を週末に控え計画モード真っ只中。仮眠を取りながら検討を進める。区役所の担当者の予定を電話で伺う。提出までに法的な疑問点はクリアしておかないといけないので今日がリミット。今日は現場検査や会議の予定はなく終日窓口とのこと。何とか一通りまとまったので昼過ぎに建築審査課へ。先日方針を確認していた窓先空地からの屋外避難通路を図面で確認。2点指摘と疑義が・・・1点はサッシの寸法変更で対応可能だが、もう一つの区画の解釈は内部で一旦預かりの形となった。図面のコピーを渡し週明けの連絡を待つことにする。約1ヶ月ぶりに敷地を見に行く。1/100の紙の図面やPCのモニターで考えていたことをリアルな〝場〟で再確認。前回はあまり気付かなかったが、周辺建物の設計者がどのようにこのエリアの法規制(具体的には道路斜線と高度地区斜線)と格闘したかが見えて参考になる。新たなアイデアとそれに付随する法的な疑問点が浮かんだので先程の担当者に電話で質問する。効果的なアイデアではないかも・・・しかし先程の「預かり」の結果が聞けたので電話した甲斐があったとしよう。特定防火設備での区画が必要との判断。プランを変えるか/建具を追加するか概算用資料に向けては建具追加の方向とし今後の宿題とする。午後から新規プロジェクトの敷地を見に行く。私鉄駅前の商店街沿いで適度な賑わいがある。現在は木造アパートが2棟建っている。何度か経験のある区なので法手続きの流れや役所の雰囲気などは予想できる。今回の規模ではそれ程大掛かりな手続きは必要なさそうだ。車をコインパーキングに置いて、周辺をゆっくり眺めながら1時間程度歩き廻る。制約は当然あるが、まっさらの状態から様々な可能性をスタディ出来る、最もワクワクする段階だ。メッセージを入力してください。