皆様がとても積極的な物件で、話合いの場も多く工事を進める上でとても助かりました。建物としては色違いのタイルの貼替えや、各面の風化したタイル目地の目地詰めなどタイル工事を特に丹念に行い意匠性・機能性ともに改善できたと思います。・全戸アンケートによる外壁塗装色の変更を行いました。・公園敷地内に足場を設置する必要があり、プラットウォールの設置など安全対策が必要でした。・春から夏にかけての工事だったため、桜の花びら飛来による”ウレタン防水”工事の休工が大変でした。・外壁タイル目地詰めなど多くの追加工事を頂いたため工期を延長しました。