04:08更新フォローするiOS上で建設現場の進行状況をチェックしますFINALCADは予定された作業計画に従い、進行状況をフォローするのに役立ちます。これは進行状況をリアルタイムで辿ることができ、プロジェクト期間を通してフォローリストが自動的に更新されます。この際作業責任者たちは進行状況を、ひとつひとつの企業、ひとつひとつのプロジェクトで測ることができるのです。現場の異なるセクターを巡り、各セクターに実行すべきタスクを見つけます。作業計画を予定通りに進めるため、現場で直接これらをチェックすることが可能です。“タスク”モードであることを確認しますレベルとゾーンを選択します“一覧”図を選択します“レベルごとのフォロー”と同様に行います終了できないタスクを"停滞"に移動するタスクを選択しますウィンドウ下の“停滞”をアクティブ化します3番目の“停滞”タブの“統計”図で、停滞したタスクを見ることができますゾーンおよび/またはレベルに関連した一般タスクの補足分を追加する“タスク”モードであることを確認します関連レベルおよび/またはゾーンを選択します“一覧”図を選択します“+”をタッチしますカテゴリー、その後企業を選択します開始日と終了日を決定し、その後“次へ”進みますタスクの進行状況ステータスを選択するか、“ToDo”ステータスとして残すために“終了する”をクリックしますゾーンに関連した補足局部タスクを追加する“タスク”モードであることを確認します関連レベルおよび/またはゾーンを選択します“一覧”図を選択します右上のアイコンを利用して、監視と同じようにタスクを希望の位置に設置しますカテゴリー、その後企業を選択します開始日と終了日を決定し、その後“次へ”進みますタスクの進行状況ステータスを選択するか、“ToDo”ステータスとして残すために“終了する”をクリックします右下の位置確認のアイコンで具現化された“一覧”図にも、局地的なタスクが表示されます左下のアイコンを利用してタスクにフィルターをかける、または整列する。これにより、総合的なビジョンが得られ、タスクをより迅速にチェックできます(“iOS上でフィルターを使用する"の記事を参照)。レポートこれらは近々ご利用可能となります。»プランとFINALCADにより提供されたExcelフォーマットの作業計画タスクを送信する必要があります。躯体の進行状況フォローは、2017年9月後半からご利用いただけるようになります。この機能はiOSとAndroidで使用できます。FacebookTwitterLinkedInこの記事は役に立ちましたか?14人中12人がこの記事が役に立ったと言っています他にご質問がございましたら、リクエストを送信してくださいページの先頭へ戻る関連記事FINALCADを始めるパスワードを初期化するFINALCADマネージャーとして、iOS上でプロ用プロジェクトをダウンロードするFINALBOXを使用するコメント0件のコメントログインしてコメントを残してください。