主要概念トレーサビリティは、追跡対象間のつながりを確立することにより、プロダクト・ライフサイクル全体の情報(要求事項、デザインなど)を追跡する能力です。これらのつながりは、関係または依存関係とも呼ばれます。トレーサビリティは双方向、すなわち前方と後方に追跡できるようになっています。後方トレーサビリティは、要求事項から、その要求の元となったスコープ・フィーチャーやビジネス・ゴールとビジネス目標にまで遡ります。前方トレーサビリティは、要求事項からデザインとテストの構成要素へと、そして最終的には最終プロダクトにまで辿ります。トレースは、テキストによるプロダクト情報をモデルへと追跡するなど、横方向に実行することもできます。監視は、プロダクト情報が承認された時点から実現するまでの間、正確に維持されるようにします。定義ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、またはプロダクトにおけるトレーサビリティの実現方法と、要求の変更管理の方法を検討するプロセスです。ベネフィットトレーサビリティのレベルと要求事項の変更管理プロセスの公式度を、状況にあった適切なものにします。このプロセスはトレーサビリティ・プロセスと変更管理プロセスを定義します。「関係と依存関係の確立」は、要求事項と他のプロダクト情報との間のつながりをトレースまたは設定するプロセスです。ベネフィット各要求が事業価値を付加し、顧客の期待に応えることを確認するのに役立ちます。プロダクト・スコープの監視とコントロールを支援します。定義イテレーション、リリース、またはプロジェクトにどの要求事項を取り込むべきかステークホルダーと交渉し、確認するための議論を促進するプロセスです。ベネフィットプロダクトの開発や改良のためのソリューションの全部または一部の構築方法と構築時期を検討する権限を与えます。要求事項と他のプロダクト情報の変更マネジメント定義プロジェクト期間中に起きる変化や不具合を、変化の価値や影響度を理解することを調べるプロセスです。変更が合意されると、その変更についての情報は、優先順位付けやその後のプロダクト開発を支援するのに必要となるすべての箇所に反映されます。ベネフィットプロジェクトに重要なソリューション変更を組み入れることを促進すること、不要な変更を制限すること、そして変更が最終的なプロダクトにどのような影響を及ぼすかについての理解を提供します。