食欲が戻ってきた感じ。札幌もぼちぼち管理会社さんが動けるくらいの状態にはなってきたようです。工事関連や被害状況の把握など、だいぶ動きを取って貰えるようになりました。今日は札幌8棟目の話を書きたいと思います。ここ最近の自然災害の被害を一番受けたんじゃないかと思われる札幌8棟目。購入した時点で建物は近いうちに大規模修繕が必要であろうと思われる状態でしたので、徐々にやろうと思っておりました。その「徐々に」をいつにするかというところは悩ましかったのです。購入後に故障が相次ぎました。浴室ドア、共用部照明など。それからゴミステーションの設置も町内会の圧力で必要になりそうです。購入後に夜逃げと退去で原状回復。台風の被害で室内に雨水が漏水。震災で基礎に大きなヒビ。ま、築古だからありうる話ですよね。入居者様に快適にお住まいになっていただくため、粛々と修繕を行うことにします。共用部の廊下や階段にかなりガタがきていたので、建物の劣化を防ぐ意味合いでも防水工事が必要な状況です。外廊下で怖いとか雪の時大変とかレビューを書かれると、その法人さんの運営するお部屋の稼働率が悪くなります。結果、退去となり空室に苦しむ可能性があります。ここは稼働率維持のためにも工事を行うべきでしょうと判断し、発注をかけました。あわせて、壁面の応急処置も実施することに。あとは共用部の電気も故障しているので、これも対応することにしました。経緯もあり、共用部の電気は管理会社さんに、それ以外の工事は別の業者さんに依頼することになりました。なると、お互いの工事のタイミングを調整するのは私の仕事になります。仕方がないですが、ちょっと面倒。あとは共用部の廊下を工事する際に、入居者様に工事のお知らせなども出さないといけないでしょうから、その辺も管理会社さんとの調整が必要になります。共用部のシートを敷く工事に関しては、資材を置く場所や電気・水の提供も必要になります。普通に考えて、まだ運営開始していない民泊前提の法人さんから場所をお借りすることになるので、その調整も必要な状況です。やらないとなー・・・と思っていた矢先に台風と地震でした。台風で漏水が発生し、地震で道内ブラックアウト。こりゃ工事どころじゃないとその混乱から回復するまで様子を見ることに。札幌8棟目の管理担当さんに電話しました。諸々の懸案事項について打ち合わせ。その後、共用部床の工事を担当してくれる業者さんと、法人契約で民泊前提で借りてくださる法人さんとも立て続けに電話で打ち合わせして、調整を完了させました。・9月最終週に共用部床の防水工事を実施、資材が届かない場合は順延(施工業者さん)・10月初旬に外壁の応急処置を実施(台風の被害も含めて)(施工業者さん)・9月最終週前提で、廊下が一部使えない旨を入居者様に通知(管理会社さん)・資材置場として一時的に1部屋ご提供いただく、その分の賃料は減額(法人さん)・共用部照明は工期わかり次第連絡(管理会社さん)・共用部照明をカバー付きにする場合の見積差額提示(管理会社さん)・台風被害の写真と場所送付(管理会社さん)・原状回復を希望する箇所の写真送付(法人さん)やっと話が進んだなあという印象です。進めることが出来ずに、もやもやした状態だったのがスッキリしました。昨日までの段階で、取り急ぎ管理会社さんからは台風の被害箇所の写真が送られて来ましたが、漏れた部屋の入居者様から「家財道具を動かすのが面倒だから室内は修繕しなくてよい」という連絡があったそうなので、こちらは修繕しないことで決定。法人さんからは原状回復を希望する箇所の写真が送られてきました。網戸の破れなど、確かにやらないとまずそうな箇所がありましたので、手配だけはかけておこうと思います。この震災の後なので、いつ職人さんを確保できるか不透明な状況ですが・・・。一つずつ、順番に進めていきたいと思います。ランキング上位定着目指して毎日ブログを更新中。最後に人気ブログランキングのクリックを是非お願い致します。↓面白かったと思った人は迷わず押すべし↓お暇な方は食べ歩きブログもあわせてよろしくお願いします。さんが長期入院され、最後にうちの..札幌8棟目は問題だらけ。札幌8棟目の空室、ようやく決着。札幌8棟目の空き部屋の話や消防費用の負担..民泊対応の工事が無事に終わりそうです。保険金の支払いが確定したことは素晴らしい..大型滞納の後始末が未だ終わらない・・・。|この記事へのコメントコメントを書くお名前:メールアドレス:ホームページアドレス:コメント:Seesaaブログ。