暴風雨を伴った台風15号の爪痕が、県内各地に見られますが、皆さんの地域は如何でしょうか。保育園の現場は、適切に養生をして頂いたおかげで、順調に工事が進んでおります。本日は、お施主様に外構で使用するインターロッキングブロックと、コンクリートブロックの色をご提案させて頂きました。外壁の仕上は完了しました(初秋の青い空に映える美しい白だと思いました)ご提案したブロックのサンプル3~5歳児室より一時預かり室をみる竪樋と小庇の取合い(職人さん達の苦労が伺えます)室内は珪藻土の下地塗まで完了(3~5歳児室)園児用流しなどの造作家具もセッティングが完了まだまだ残暑が厳しいですが、残り1か月間総仕上げをよろしくお願いします。新しい現場が始まります現場打合せを行いました基礎工事~配筋検査を行いました。