※Project-Alphaは2019年12月をもって、サービスの提供を終了します。ガントチャートの進捗表を表示すると、プルダウンが表示されるようになりました。初期表示は「プロジェクトの全期間」で表示されます。このときの経過期間の棒グラフの上にマウスを合わせた場合に表示される情報の例は以下のようになってます。進捗表に表示されるプルダウンをクリックすると、選択肢が表示されます。ここで表示される選択肢は「プロジェクトの全期間」以外はガントチャートでマイルストーンとして設定されている行の項目で、その終了日付とタイトルが表示されます。終了日付は実績が入力済みの場合は実績を優先して表示します。この例で行くと「フェーズ1完了」の行は予定の終了日付は「12/04」となっていますが、実績の終了日付が「12/05」と入力されています。そのため12/05が進捗表の算出対象となります。プルダウンからマイルストーンとして設定されているものを選択すると。このときの経過期間の棒グラフの上にマウスを合わせた場合に表示される情報の例は以下のようになってます。通算日数が選択された日付に変更されていることが確認できます。予定や実績での算出対象となる行は、選択された日付のときに終了している予定の行が対象となります。実績の終了日付が選択された日付より前でも、予定の終了日付が選択された日付より後だと算出の対象外となります。マイルストーンの設定方法マイルストーンの設定方法は「No」を選択して行うことができます。「No」を左クリックすると行に色が着きます。左クリックした状態でマウスをうg複数の行を選択することもできます。以下ではNo2からNo5までを選択した状態です。この状態で選択された「No」の部分を右クリックするとメニューが表示されます。この中に表示される「マイルストーン設定」を選択するとマイルストーンとなります。マイルストーンとして設定された行は「No」の背景色がピンクとなります。まとめ今回は更新情報の内容の説明でした。はてなブログPro非エンジニアがプロジェクト管理ツールを開発しています。現在、利用停止しています。月別アーカイブスポンサーリンク【スポンサーリンク】はてなブログをはじめよう!oooprojectさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。