駐車場を店舗に改装して増床をしているヘアーサロンの現場です。工事は順調に進みこの日は隣の古い店舗とつなぎました。仮設の壁を作って手前側の古い店舗を改装していきます。最後に仮設の壁をはずして合体する予定です。スタッフ達は早速古い店舗の解体作業に入り、水道屋さんは配管用の床を掘削して、第二弾工事の開始です。それから約10日間たちました。木工も進み今週中には木工はおわれそうな勢いになってきました。来週以降は、塗装屋さん、左官屋さん、クロス屋さんと順番に入ってきます。それと平行して電気屋さん設備屋さん、サイン、テント屋さんが作業をします。消防検査の日も決定したので、後は迷う事無く完工に向けて進むだけです。合体するとどんな感じになるのか今から楽しみです。「料理通信」トップへ戻る閉じる。