土と水お問い合わせ新着情報1.ジオリスクマネジメント(英国土木学会編)1)アメリカにおいて行われているジオテクニカル・ベースライン・レポート(GBR)による地質リスクマネジメントを前項において示したが、ここでは、英国における地質リスクマネジメントについて紹介する。地質リスクマネジメントに用いている。これは発注者、設計者および施工者の役割が明確に示されている。この本は、英国内外の実務者の間において地質リスクマネジメントに関する最も重要な解説書として2001年から用いられている。Risk」を簡略化した「ジオリスクマネジメント」1)として2016年12月に発行した。ジオリスクとはこの「ジオリスクマネジメント」では、ジオリスクとは、「現場の地盤状況によって引き起こされる建設工事に対するリスクである。ならびに適合性に対して不利益な方向に影響し、また、環境破壊にもつながる。施工リスクの定義の一つには「リスクは、発生確率とプロジェクトの目的達成にインパクトを与える有害事象」としている。表-1にISOのリスクマネジメント用語に関する技術的定義を示す。ジオリスクマネジメントにおける主要なプロセス図-1にジオリスクマネジメントにおける主要なプロセスを模式図として示した。各段階(時間的流れ)における発注者、設計者、ジオアドバイザーおよび施工者毎のプロセスを示している。役割についても言及している。表-2にジオリスクマネジメントの基本的な考え方を6項目で示している。発注者の役割ジオリスクマネジメントに対して発注者が取るべき対応を9項目で示している。設計者の役割ジオリスクマネジメントに対して設計者が取るべき対応を9項目で示している。施工者の役割ジオリスクマネジメントあるいはジオリスクに対して施工者が取るべき対応を12項目で示している。すべての期間(工程)に関わるものとし、その役割を15項目で示している。施工段階への移行時、施工後の維持管理段階への移行時には、公式にリスクコミュニケーションを行う必要があり、このリスクコミュニケーションをとっていくことが重要なプロセスでもある。計画段階においては、発注者と設計者およびジオアドバイザーの3者においてジオリスクをどのように、いつ、誰が管理するかについてとジオリスクに対するプロジェクトの脆弱性評価等に関するリスクコミュニケーションを行い、調査・設計段階へ移行する。ジオアドバイザーの4者においてリスクコミュニケーションを行う。施工段階においては、適切な施工法の選定とプロジェクト内におけるジオリスクの周知徹底および設計者へのフィードバックなどのリスクコミュニケーションを行う。施工後には、施工中に特定されたリスクや残余リスクについて施工者と発注者においてリスクコミュニケーションを行い、維持管理段階へ移行する。リスク管理表についてリスク管理表は、認識されたリスクとその重要性を文書化し、それらを管理するための措置を記録する手段として用いるものである。リスク管理表は、非常に簡易な文書であり、特殊な構造物や建設プロジェクトにおいて、情報が各種の組織間あるいは同じ組織内で働く別の部署間で情報を共有する際の強力なコミュニケーションツールである。リスクが回避できるかどうか、その重大さを推定することが必要であり、このプロセスは、リスク分析と呼ばれる。リスクの程度は、ハザードからの損害、損失または危害の予測されたインパクトであり、以下のように表される。リスクの程度R=可能性L×影響E特定のイベントが発生する可能性は、下表の2つの例で示すように、定性的な尺度で判断される。不利な事象が実際に発生するリスクの影響は、一貫した枠組みの中で専門家の意見を使用することにより質的にも評価される。リスクの許容度は、それぞれの個人や組織に依存するため、各企業や主要なリスクタイプ、個々のプロジェクトに対してのスケール(程度)を確立する必要がある。表-101)にリスク管理表の例を示す。受注後の調査計画の変更提案などの業務に従事することにより、地質リスクを考慮した業務を遂行することにより建設コストの低減に寄与できる。おけるコミュニケーションのとり方などが要求される。地中の不可視部分を対象に業務を行うこと、成果が技術情報という無体物であるため、成果の検証が困難である場合が多いことなどから、厳しい倫理観の技術者倫理が必要である。リスク対策の検討の大きく6項目が挙げられる。その内容について表-11に示す。disasters)とは、自然災害に対するリスク指標のことであり、自然災害リスクを定量的に示す防災減災投資の意志決定者へ向けた指標である。地盤リスクと法訴訟等の社会システムに関する研究委員会は、自然科学や社会学に基づく国家レベルでの自然災害に対する安全性指標が必要であると考え、自然災害に対するリスク指標(GNS)4)の構想を提唱した。ここでは自然災害に対するリスク指標GNSは、統一的な数量的指標として都道府県別のGNSについてのリスク算定方法を以下のようにしている。この式の特徴としては、災害を引き起こす物理現象が発生しない場合(H=0)、無人島のように物理現象が発生した場所に人が住んでいない場合(E=0)、自然災害に対し強い社会を実現している場合(V≒0)のどれか一つが該当すれば、リスクが0となるということを表している。ソフト対策がなされているかという指標が係わってくるものになっている。disasters)について紹介した。地質リスクあるいは地盤リスクは、我々の生活の中に様々な形で係わっているものであり、ハード的な側面ばかりではなく、ソフト的なものとしても平易に地域住民等に周知していくことが必要であると思われる。「蛇の目が池」を訪ねる。2019年4月号を公開いたしました2019年4月8日お問い合わせ送信前に問い合わせ内容を確認アクセス。