vNODE上の国際競争力のあるサービスを展開できる可能性がある。成果の社会的なインパクトは非常に大きく、引いては国民全体の利益に繋がる研究と位置づけられる。研究の進捗状況もほぼ計画どおりであり、要素技術個別の評価もできていることから、延長することが望ましい。今後2年間での開発については、CDN技術の動向を注視しつつ、サービス事業者との連携による運用面の課題発掘等が必要である。サービス指向ルータは実用化や標準化の観点から、これまで良い成果を出しており、この段階で終了しても個別には十分良い評価を出せる。このプロジェクトの問題は、課題ア・イのテーマを市場技術の延長の観点から考えたため、課題ア・イとは技術的に全く関係ないテーマであるという点である。そのため、やや統一感に欠ける印象がある。さと情報流通を考える技術の観点から、非常に興味深い研究課題であり、今後の進展が大いに期待される。方式の有効性はこれまでの実験結果から、かなり期待できる。研究の進捗状況もほぼ計画どおりであり、延長することが望ましい。今後の2年間でのvNODEとの連携した開発については、何に使うのか、どう使うのか、どこで使うのかと言った基本的検討が必要であり、その観点からの計画の詳細を検討してもらいたい。あるため、社会的インパクトが大きくなり得,国民全体の利益に繋がる研究と位置づけられる。課題ア・イの完成度を上げ、さらにその上でのサービスイメージを訴えるために有用な研究である。両課題へのフィードバックの観点から続行すべきテーマと考えSとした。今後の2年間の研究については技術の取捨選択をして研究開発投資をそこに集中し、2者の強力な連携の上で進めていくべき。これまでの研究の蓄積があり、システム開発も効果的に行っているため、中間目標は100%達成しているが、比較評価するとセンシング基盤よりアプリケーション開発の方が充実している。実用化に関しては企業の参画がないのでやや苦しい。アプリの公開による一般からのフィードバックは期待したい。ネットワーク全体をデータセンターにしてしまうという、サービス的には革新的な研究課題であるが、課題ア・イとの連携が良く見えない。このテーマ自体は、仮想化技術を使わなくてもかなりのレベルで実用化が可能である。NW仮想化全体の思想の統一という観点からSではなくAとした。仮想化プロジェクトへの寄与の観点が課題と考える。実用化指向の研究であることを考えると、研究成果発表は良く行っている。コンセプトの提案という観点から、魅力的な研究課題ではある。研究の進捗状況も要素技術的にはほぼ計画通りであるが、いくつかのバラバラなテーマを寄せ集めた感が否めず、トータルとしてのアーキテクチャまで昇華できていない。このため課題ア・イとの連携がどうなっているかもイメージすることができない。ネットワーク仮想化のコアであるvNODEの利用イメージを確立するとの観点から、重要な研究であり、今後の進展が大いに期待される。研究の進捗状況もほぼ計画どおりであり、CineGrid等の公開の場で実験できているため、延長することが望ましい。今後の2年間の開発延長については、既存技術とのコスト面での比較評価など、開発指向の運営も強める必要がある。C:劣っている(注)本中間評価結果を踏まえ、149ウ-01、149ウ-03、149ウ-04及び149ウ-08について平成26年度まで契約を延長し、他は平成24年度で終了することとした。