見積統計(ストーリーポイント、ビジネスバリューなど)や時間トラッキング(残余時間予測)をプロジェクトの見積り方法やトラッキング方法に合わせてカスタマイズすることができます。個別に扱い、異なる単位を使用しています。ポイントでタスクの見積もりを行ってから、時間を使用してトラッキングを行っています。チームに最適な方法を柔軟に利用できるよう、見積りとトラッキングの統計を個別に設定できるようにしています。このページの内容はじめる前に見積とトラッキングはスクラムボードに対してのみ設定が可能です。管理者またはそのボードのボード管理者である必要があります。displayed.見積統計フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。説明ストーリーポイント課題ごとのストーリーポイントの数をもとにして見積もります。これが最も一般的に使用されるオプションです。フィールドは「ストーリー」または「エピック」タイプの課題でのみ利用可能です。(「バグ」等は不可)。変更する場合は、以下の方法で行います。課題ごとの事業価値をもとに見積もります。スプリントの課題の数をもとに見積もります。フィールドは編集できません。フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。説明なし見積統計をもとにしてトラッキングします。documentation).見積統計をバーンダウンに使用するのとは根本的に異なります。この数値は課題が完了しても消費されません。代わりに、ユーザーが消費時間を入力するか、または残余見積を新しい値として設定したときにのみ消費します。製品チームは、製品を納品までに要する時間を見積もる必要が往々にしてあります。バックログは何か月にもおよぶ可能性があるため、見積もるのは大変困難です。チームは時間を無駄にせず、作業を中断せずに不確かな状況下で大まかな見積もりをとることしかできませんでした。作業ユニットを作成します。これがベロシティです。チームが立てた簡単で大まかな見積もりにより、バックログの各部分を完了までに要する時間を正確に見積もることができるようになります。これを実現するには、不確実ながらある程度の一貫性をもって、ストーリーを見積もる必要があります。チームがスプリントからスプリントへと、実際に完了させたユニットの総見積量をトラッキングする必要があります。この数値から、今後の各スプリントにどのくらいのユニットを入れられるか把握できるからです。どの種類の単位(例えば、ストーリーポイント、課題数)を課題の見積とトラッキングに使用するか選択できます。見積統計を選択し、そのあとトラッキング統計に同じ単位を使用するか、または時間トラッキングを使用するか選択します。ボードごとに見積統計とトラッキング統計の種類を変えることもできます。sprints:ベロシティとバーンダウンの表示方法チームのベロシティは見積統計をもとにしています。各スプリントのベロシティは、完了したストーリーの見積統計の合計です。ベロシティはベロシティグラフに表示され、また、「完了した課題」テーブルの見積統計ヘッダーにあるスプリントレポートにも表示されます。ストーリーポイントが完了したことを示します)。各課題の見積値は、課題がスプリントに移動する時点で記録されることにご注意ください。後で見積値を変更してもスプリントレポートには反映されませんが、バーンダウンでスコープ変更として表示されます。レポートでリリース日を予測するのに使用されます。チャートはトラッキング統計をもとにして作成されます。ポイントを示しています。(すなわち、見積統計をバーンダウンしているストーリーは、完了した時点で初めて、グラフ上のバーンダウンとして表示されます。)一方、時間トラッキングを選択した場合、部分的なバーンダウン(すなわち、それぞれの日にその時点までに消費した時間と残余時間)が表示されます。次のステップお困りですか?必要な回答がドキュメントで見つからなかった場合は、他にも方法があります。ヘルプの活用を参照ください。課題の見積についてさらに詳しく:課題を見積もるを参照してください。見積と時間トラッキングに関するチャートについてさらに詳しく:バーンダウンチャート、ベロシティチャート、バージョンレポートを参照してください。"148f98577dc176ee"}。