サポートする空間づくり。ホテル・旅館の企画・設計から開業までの流れを紹介いたします。ヒアリングお電話またはメールでお問い合わせ下さい。ご面談の日時等を調整させて頂き、弊社または出向かせていただき、ご面談させて頂きます。スケジュールなどのさまざまな条件やご希望をお伺いし、具体化に向けたお手伝いをさせていただきます。お客様とたくさんお話をさせていただき、お客様のことをより深く理解することにより、最良のものをご提供したいと思っています。実際に敷地に足を運び、既存の建物や周辺の環境を確かめます。ホテル・旅館マーケット調査を行います。スムーズに進めることができます。テーマの設定、施設計画コンセプトの設定、対象客層の設定、など企画提案や平面レイアウト、コンセプトイメージなどを提示し、全体のデザインイメージを共有します。事業収支計画シミュレーションを行い、地域の特性や土地の魅力を最大限に引き出し、ニーズ、ビジネスモデルに沿った企画提案を致します。企画プランに基づいて具体的な形を提示します。敷地条件や関連法規など確認の上、建物の基本的な形を決めるプロセスに入ります。全体配置図の作成、各階平面プランの作成、基本客室プランの作成、CGパース、カラースキームボードなどで完成イメージを具現化します。2〜3週間に一度のペースで打合せを重ねデザインの方向性を確定します。仕様、ディテールや詳細図面、特に照明計画は重要です。間接照明など落ち着いた雰囲気から必要な明るさまで、心地よく過ごせる空間を提案いたします。施工会社が工事費を算出できる実施図面を作成いたします。規模にもよりますがおおよそ3ヶ月ほど掛かります。した設計事務所は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続を致します。国立公園など地域ごとに規制が異なりますので注意が必要です。サポートも総合的に行っています。家具・備品のデザイン・選定デザイン、機能、コストを考えながら、FF&E、家具、備品、カーテン類、照明器具類、アートワークについて既製品の選定、コーディネート、特注品の設計を行い、発注、引き渡し検査までコストパフォーマンスに優れたご提案を行います。作成した図面を元に施工会社へ見積り作成依頼を行います。お客様がご希望する施工会社が特にない場合、数社に見積りを依頼します。理解度・技量などを総合的に判断し、お客様へ業者選定のためのアドバイス、工事契約のサポートを行います。設計意図や注意点等を説明致します。することで設計内容の理解度が深まり間違いや思い違いが少なくなります。定例会議(週1回程度)、諸検査を行い、設計図書の通り建物が出来ているか建物完成まで現場監理致します。旅館は工事中も細かいデザインの調整が必要です。最終的な材料、色合いの決定、また家具、備品類と寸法、色合いなどの調和をはかります。お客様と共に仕上りの状態や不具合・汚れ等の確認を致します。すべての検査を経て、指摘箇所の是正工事を指示します。経て竣工引渡しとなります。ご協力をお願いしています。工事引渡日は少し余裕をもたせ、オープン前の準備期間を設けます。トレーニングやシュミレーションや商品の講習を行い、万全の体制での準備が大切です。開業に必要な各種手続き・営業許可申請などに漏れがないかをオーナーさまと共にチェックさせていたなだきます。お知らせする広告パース・ホームページづくりを必要に応じてサポートします。不具合などお気づきの点などございましたら、引渡し後もメンテナンスやリニューアルに対する相談等、お伺いします。ホテル旅館の継続的なご要望などを支援させて頂きます。ついて必要な定期報告制度をサポートしております。視点から総合的にサポートイソダ設計は、これまでホテル・旅館・宿泊施設に特化し設計に取り組んできました。ホテル旅館の魅力的な設計・デザインを実践するために、企画から設計監理まで空間づくりを設計事務所の視点から総合的にサポート致します。