Hospital2012年08月30日オープニングレセプションに参加。その後、お昼12時から通常営業がスタートしました。旬の食材を使った日本料理が楽しめます。2012年08月22日C工事2日目の造作工事。エントランス壁面スクリーン造作が完了しました。現地では新しいスタッフのトレーニングが始まっています。10時から搬入を開始、午後3時にすべて完了しました。今週一杯で造作、照明、サインなど全て完成します。方向性など最終確認を行ないました。来週明けからいよいよ発注、製作に入ります。午後から施主検査のため現地へ。設計検査時点よりも手が入っている箇所が多くみられます。全指摘箇所の是正確認後にA工事部分が終了します。照明はすべてグレアレスLEDを使用しています。午前中の定例のあと現場確認へ。先立って事前検査を行ない指摘事項を共有しました。A工事部分は、来週前半でほぼ完成し施工/設計検査予定です。引続きC工事部分の最終調整、発注がつづきます。午前中の定例のあと現場確認へ。内装下地工事がほぼ終わり塗装下地が始まっています。室内に隣接する既設花壇を改修提案するよう依頼がありました。和の植栽ということで植栽会社と検討を始めています。午前中の定例のあと現場確認へ。電設取出位置などを確認共有しました。午前中の定例のあと現場事務所にて各造作の設計チェック。工期が短いため休日も含め昼夜連続して工事が続いています。機械設備取付が6割ほど完了しています。鉄骨屋根の梁がかかりました。午前中の施工定例のあと現場確認へ。机上懸案事項を現況を確認しながら方向性を共有しました。厨房エリア立上コンクリートの打設が終了しています。増築部分の建築工事が進んでいます。木デッキを床下地として利用するなど予算調整の苦労がみられます。既存コンクリート躯体に鉄骨を架け内部空間をつくります。確認申請にあわせて内部空間の検討を進めています。申請に関係する部分が多く、先廻りで概要設計を進めています。2011年10月06日プロポーザル提案のための現地視察へ。隣接して和食店舗が計画されています。コンクリート躯体を利用して内部空間を増築する計画のようです。建築工程と平行して内部空間の提案を検討していきます。Architecture。