大田市場南側屋根つき積み込み場の建設工事に伴って、何点かお伺いいたします。大田市場の青果部は、神田市場、そして荏原市場などを移転統合させた基幹市場としてつくられて、一九八九年から現在地で業務を行ってきました。二十年間が経過して、買い出しに来られる八百屋さんや買参の関係の方々も、当時と比べたら相当変わってきているのではないかなというふうに思うんですが、最初に、青果部の売買参加者の数、移転前と現在ではどういうふうになっているのか、お伺いします。千四百八十八業者となっております。その多くは多分小売の八百屋さんだろうと思われるわけですが、大手の方はふえているだろうというふうに思います。法改正もあって、市場ごとの相対取引を伺いたいと思ったんですが、それについては市場ごとには出ないということなのであれなんですが、全体としても競り売りが一〇%を切る状況になっているという点でも、本当に大変な状況になっているというふうに思います。荷さばき場の整備という点で見れば、工事そのものも大変だったというふうに思うんですけれども、今、地球温暖化が大きな問題になっていますので、品質管理という点では、屋根をつけるというのはやっぱり必要です。工事に当たって、環境への配慮という点で、この屋根をつけるときに太陽光パネルの設置などについては検討しなかったんでしょうか。今回の工事は、狭隘化しております市場内において、業務を継続しながら大規模な積み込み場を建設するため、工事期間中における市場流通への影響を最小限にとどめるよう、工期の短縮が強く求められております。太陽光発電設備ですが、積み込み場の屋根に設置することは、屋根にかかる荷重に対応するため特別の施工を要することから、工期が長期化することが予測されるため、行わないものといたしました。今回は工期の関係があるということですけれども、今後の問題としても、ぜひ太陽光パネルについては、あれだけ広い屋根ですから、検討して設置できるようにしていただくように要望しておきます。一つ、工事との関係で伺いたいんですが、中小業者への発注をふやすという点で、分離分割発注について検討されたのかどうか、お伺いします。大規模積み込み場は、卸売り場を挟んだ南北の区域に建設するものであり、それぞれ分割発注しております。それ以上の分割につきましては、施工上の効率性を妨げ、工期が長期化して市場業務に支障が出るため、一括して発注いたしました。工事が、施設利用者を順次移動させながら工事区域を設定していくローテーションの方式によるため、分割せず連続的に行うことで施設利用者の移動を計画的に進め、混乱の回避と事故防止を図りました。それから弱電設備など設備工事につきましては、業種ごとに分離発注しております。電気だとか、そういう工事については分割発注しているということですけれども、中小企業への発注という点でいうと、工事全体を可能な限り分割してやるということは、今後の問題として検討していただくように、この点も強く求めておきます。屋根が新しくなった、つけかえられたという点で、使用料等についてはどういうふうになりますか。利用者の負担する市場使用料につきましては、条例及び規則によって施設の種別ごとに定められております。従来の積み込み場と、このたび新たに建設する大規模積み込み場とにおいては、車両置き場という点では施設の種別に変更はないため、使用料は変わりません。変わらないということですので了としますが、厳しい経営状況にある小売業者への配慮を求めて、質問を終わります。ほかに発言がなければ、お諮りいたします。本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。ついて及び豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議の設置についてに対する質疑並びに陳情の審査を行います。報告事項、陳情につきましては、いずれも関連がありますので、質疑をあわせて行いたいと思います。報告事項については、既に説明を聴取しております。その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。資料について理事者の説明を求めます。基づきましてご説明申し上げます。一ページをお開き願います。築地市場の豊洲地区への移転を決定するまでの経緯は、記載のとおりでございます。開催された第二十八回において、現在地再整備は困難であり、移転整備へ方向転換すべきと意見集約されるまでの経緯は、記載のとおりとなってございます。以上、簡単ではございますが、要求のございました資料につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどお願い申し上げます。