工事日誌のお時間です浦幌のH様宅、ポーチのモルタルの洗い出し、玄関内のタイル張り、塗装工事、クロス工事のパテ処理、階段の手すりラットバーの取り付けなど工事は急ピッチで仕上がっています。外構工事の車庫2台分の組立も今日建て終わります。シート貼り、窓の防水処理、窓(エクセルシャノントリプルLow-E)の取り付けなどが進行しています。音更町緑陽台のH様宅、外部のバルコニーが取り付けられ、内部は建具工事が行われています。今日午後から町役場の建築指導課の完了検査があります。幕別町豊岡のM様宅、乾式タイル用のサイデイングが貼り終わりました、来週からタイル工事と大工さんによる造作工事が始まります。U様宅、左官屋さんによる基礎のテンバならしが行われ来週後半からフレーミング工事に入ります、もう少々お待ちください。N様宅です、夏のお盆を目指して工事の進行です。