デッキ造作は、本日完了の予定です。足場架払いが終わり外構工事が進行しています。デッキ貼工程が進行します。塗装工事が終わりました。足場解体後に外構工事へと進行します。外壁塗装確認のため現地へ。サイディング目地を先行塗装しています。デッキ造作、外部塗装など複数の工事項目が進行します。木製建具工事(2期)2017年04月15日クリーニング工事が終わり各種検査前の調整を進めています。仕上工事が進行しています。2017年03月30日2階造作が8割ほど完了。1階造作へと移行しています。木構造改修工事を終え2階造作工事が進行しています。既存浴室から漏水痕を確認。取替、補強を進めます。2017年02月16日1期工事が進行しています。と平行して設備工事に着手しています。その後キッチンなどSR打合せ。年内最終の設計打合せ@現地。議論しながら見積図面を急ぎまとめています。比重に注意を払いながら施工金額の詰めを進めていきます。解体工事が完了しました。既存躯体の採寸、データ化を進めながら改修計画の可能性を探っていきます。解体工事に向けて確認打合せ。既存建物の把握を進めています。所有権移転の連絡を受け現地にて改修方向性について打合せ。既存建物図面がないため、現況調査を進めながら改修方針を検討していきます。Architecture。