購入家具の補修工事と追加納品。お引渡しから5年以上が経ち、テーブル角部にいくつかの欠け割れキズが発生。補修をおこないました。2010年12月11日キッチンアイランドカウンタが設置されました。壁付の既存キッチンカウンタにあわせた形・素材を採用しています。2400×650サイズの花崗岩天板(1枚切出し)を取付けて完了。家具造作と平行して、来週明けから仕上工事に入ります。2010年12月06日タワーマンションの改修工事が始まりました。本日は下地工事を中心に電気工事が平行して進行しています。懸案だった配線ルート確保も無事に延長移設が終了しました。午後8時過ぎに予定実施項目を完了。2010年11月22日タワーマンション改修工事の実施打合せで現地へ。キッチン廻りの石工事があるため、工場との連携を進めています。曇り空ですが眼下に美しい風景が広がっています。年内の12月15日頃にお引渡し予定です。2010年10月19日タワーマンション改修工事の初回打合せ。現地をご案内いただきながらご要望を伺いました。設計期間が短いため解体工事を先行することなどを話合い。12月末までにお引渡し、移転予定です。Architecture。