終わる工程です、今日は建具取り付けと網戸、棚受けレールの取り付けで2社が入ります、連休前の完成です。U様宅、石膏ボード張りが進んでいます、あと2日で造作大工さんとバトンタッチです。N様宅、フレーミング工事等の組立工事が23日で終了しました、26日から設備工事、28日から電気工事、5月1日から断熱工事になります、連休を挟んでいますので断熱工事は8日までの工程です。音更町木野西通りのY様宅、省CO2先導事業です5月26日(土)に完成現場見学会を予定しました、現在は造作工事中、あれ最後の写真で大工さんが横になっていますが・・・何しているのだろう、(^-^*)(・・*)(^-^*)(・・*)うん、巾木の取り付けをしています。