タイムの位置に点が配置されます。水平方向の配置は、図上で課題が選択したステータスから次のステータスに(列内で)トランジションした時間を示しています。ソフトウェア開発」ワークフローを使用して、管理図の列項目で「進行中」と「レビュー中」を選択している場合、ドットが示しているのは、課題が「レビュー中」ステータスからトランジションした時間です。軸に線形目盛りが使用されます。日以上の場合は、対数目盛が使用されます。30日を超えるような、以前にはなかった課題が含まれる場合があります。その逆の場合もあります。上に述べたように、このために目盛が変更されます。管理チャートを微調整して必要なデータを表示する方法については、次の例をご覧ください。不要な外れ値を削除する管理チャートは、外れ値を識別するのに役立ちます。詳しい調査の結果、特定の外れ値が人為的なエラーによるものであり、無効と判断してよい場合があります。ステータスには戻っていないストーリーがあるとします。ステータスで消費した時間は管理チャートのデータを歪めることになります。フィルタを作成します。フィルタを使用するように管理チャートを設定します。して解決済みの課題を追跡します。タイムを大幅に低下させることがあります。フィルタを作成します。フィルタを使用するように管理チャートを設定します。現在の作業を除外する管理チャートは、選択した列にあったが現在はその列にはない課題のデータを表示します。既定では、ボード上を移動中の課題がこれに含まれます。フィルタを作成します。フィルタを使用するように管理チャートを設定します。管理チャートを解釈する方法については、次の例をご覧ください。ローリング平均の下降傾向によって示されます。ローリング平均が平均値に近いことによって示されます。時間の経過とともに、データがより予測可能になってきている。既知の問題この一覧にない問題が発生した場合、アトラシアンの課題トラッカーで課題を起票してください。必要な回答がドキュメントで見つからなかった場合、他のリソースもご利用いただけます。ヘルプの活用を参照ください。関連トピックをご確認ください。