レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。以前にクローズしたスプリントを再オープンできます。以下のような場合、この機能を使用すると便利です。誤って、間違ったスプリントを完了してしまった場合。正しいスプリントを完了したが、早すぎた場合。誤ってクローズされたスプリントや、クローズが早すぎたスプリントはチームのベロシティに影響を及ぼします。いうのも、これらのスプリントのデータはボードに含まれることになるからです。グラフは不正確なデータを反映することになります。管理者か、スプリントの管理権限を持つユーザーである必要があります。一般的に、スプリントを再オープンしようとする場合には次のポイントを念頭に置いておくとよいでしょう。並行スプリント機能が有効になっていない状況で、現在アクティブなスプリントが存在する場合、以前に完了したスプリントは再オープンできません。完了したスプリント内の課題が既に他のアクティブスプリントに移動されてしまった場合、完了済みのスプリントを再オープンできますが、既にアクティブスプリント内にある課題は含まれていません。レポートに「このスプリント以外で完了済み」と表示されます。再オープンスプリントを詳細に調べる以下のダイアグラムは、特定のシナリオに応じてスプリントの再オープン時に考えられるフローを示しています。スプリントを再オープンできるシナリオ以下にリストされているサンプルシナリオでは、次の詳細を前提とします。1」という名前を付けました。課題をいくつか追加してから開始しました。その課題に取り組んでいます。2」という名前の計画済みの将来のスプリントを持っています。単純なシナリオ以下に、スプリントを再オープンする可能性がある単純なシナリオと、予想される結果を挙げます。このスプリントには完了した課題がいくつかありました。すべての未完了の課題はバックログに戻されました。再オープンしようとするときにはまだバックログにあります。正常に再オープンされました。あったすべての完了済みおよび未完了の課題が含まれています。クローズしましたが、完了済みの課題はこのスプリントにはありませんでした。すべての未完了の課題はバックログに戻されました。