1原発1〜4号機の建屋周辺の土壌を凍らせて建屋内への地下水の流入量を抑える「凍土遮水壁」について、東電は山側から凍結する当初の方針を変更し、海側から凍結し段階的に凍らせる「部分凍結」の方針を原子力規制委員会の検討会で提示、容認された。段階的に運用する場合、全体の凍結完了までに約8カ月かかるという。規制委が凍結開始を認可するのは3月以降になる見込みで、東電が目指してきた3月までの凍結完了は困難となった。山側も含めた全面的な凍結については規制委は結論を保留した。【同日】第1原発で汚染前の地下水をくみ上げて海に流す「地下水バイパス」で、くみ上げた水をためるタン...この記事は有料記事です。基づく表示ご意見・お問い合わせ(FAQなど)リリースデジ毎ブログ毎日新聞のニュースサイトに掲載の記事・写真・図表など無断転載を禁止します。著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。画像データは(株)フォーカスシステムズの電子透かし「acuagraphy」により著作権情報を確認できるようになっています。