O-HOUSE|岡山の住宅(分譲住宅)をお考えならキヤプラスO-HOUSE親切丁寧な仕事が評判です。分譲住宅(岡山)をお考えなら当社にお任せください。安全を祈る祝詞(のりと)を奏上します。土地の四方を清めます。盛り砂に鍬を入れます。<2014.2.22>続いて奥様も、エイ!エイ!エイ!<2014.2.22>お父さんと一緒にHIちゃんも、エイ!エイ!エイ!<2014.2.22>『玉串奉奠』ご主人から工事の安全を祈ります。<2014.2.22>続いて奥様も工事の安全を祈願します。<2014.2.22>最後は全員で記念撮影です!O様、本日はおめでとうございます。これからも宜しくお願い致します!<2014.3.3>地盤改良工事がスタートしました!<2014.3.7>地盤改良工事完了です。たくさんの柱状杭で建物を支えます。土間コンクリートの打設を行います。<2014.3.28>土台引き床断熱材を敷き詰めていきます。<2014.3.28>1階床合板を貼って棟上げ準備を行います。朝一番に柱を1本立てて、記念撮影です!<2014.4.2>柱に記念に一言書いていただきました!Hiちゃんは何を書いたのかな~^^<2014.4.2>棟上げ工事スタートです!<2014.4.2>O様も棟上げの様子を見守ります。<2014.4.2>2階の床合板を貼っています。<2014.4.2>2階の構造材を組んでいます。<2014.4.2>屋根垂木をかけていきます。今日の棟上げ工事は終了です!<2014.4.2>O様、本日は本当におめでとうございます!待ちに待った棟上げでしたね。これからどんどん工事は進んでいきます。引き続き宜しくお願い致します!<2014.4.7>第三者機関による中間検査をおこないました。<2014.4.7>2Fのフローリングを施工中です!<2014.4.9>外部に透湿防水遮熱シートを貼っています。Kiyaのロゴ入りです!<2014.4.10>O様と一緒に現場の確認をおこないました!<2014.4.17>システムバスを施工中です!<2014.4.19>壁下地の石膏ボードを貼っています!<2014.5.9>キッチン施工中です!<2014.5.12>太陽光パネルを設置中です!<2014.5.22>内装工事に入りました!クロス下地のパテ処理を行っています。<2014.5.29>外壁サイディングを施工中です!<2014.6.12>美装をおこない完成です!<2014.6.12>白いフローリングとダーク色のカウンターやドアの組み合わせがとても素敵です!!<2014.6.24>お引き渡しお約束!?のカメラ目線!玄関の鍵開けです。隔週水曜日お問合せ・ご相談フォーム家族で住む岡山の住宅(分譲住宅)をお考えならキヤプラスにご相談ください。TypeHomeMenuPageTop。