)は、同会館(佐賀市城内1丁目)の移転新築に関する基本構想を作成した。移転先は同市堀川町の税務署跡地で、新施設の規模は3階建て・延床面積約1925平方�bを想定。2019年度に基本・実施設計を行い、20年度に建設工事を施工する予定。概算の全体事業費は10億1310万円を見込んでいる。推進などを目的に1966年に建設。建築から52年が経過し、建物やエレベーターの老朽化、耐震化などの課題を抱えている。このため、施設の建て替えを決めた。移転先は佐賀市堀川町1の5の税務署跡地で、敷地面積は約3136平方�b。センター)に変更し、3階建て・延床面積約1925平方�bの新施設を建設する。入り、市町職員の研修室を設ける方針。事業スケジュールは、2019年1月から基本・実施設計(解体設計含む)の入札手続きに入り、4月ごろから設計業務に着手、19年度内に実施設計を終える見通し。19年度に移転先にある事務所(鉄筋コンクリート造2階建て・延床面積約1164平方�b)などの解体工事を実施し、20年5月ごろから新施設の建設工事に着工、21年2月の施設完成を目指す。21年度に現在の自治会館(鉄筋コンクリート造地上4階・地下1階建て、延床面積約2275平方�b)の解体設計を行い、10月ごろから解体工事に入り、同年度内に完了する予定。5601万円▽移転先の事務所等解体費6144万円▽橋梁工事費(18年度支出済み)5580万円—を見込んでいる。