仕上造作工事が6割ほど完了しています。各室の塗装色の方向性を最終検討、見本サンプルの請求。来週から家具工事が始まります。引続き仕上工事が進んでいます。中間検査のため夕方から現場へ。お施主様立会のもと設備配管と内装下地工事を確認しました。来週から仕上工事がスタートします。8割ほど完成しています。いくつかの寸法違いを修正しながら進めていただいています。今週末からは床下地工事がスタートします。壁下地工事が6割ほど完成しています。工事詳細など現場打合せ。浴室排水の考え方をすり合わせ床レベルの検討を進めています。今週から設備工事が平行して始まります。墨出確認と各レベル決定の現場打合せ。現況と机上寸法とのズレを吸収する考え方を共有。今週から壁下地工事が始まります。予算調整が整い工事契約を締結しました。その後、お施主様と現場に入り工事前申請の手続きなど。午後2時頃、北側からの光がきれいに差し込みます。管理組合の工事承認後いよいよ着工します。共有と現況室内寸法の計測などを実施。机上図面に反映させ実施設計を進めます。設備機器解体後に解体工事がスタート。午後に入り少しずつ既存状況が見えてきました。解体範囲と注意点など共有しました。解体工事見積の現地説明会を実施。引続き検討を進めます。改修検討のため現地調査を実施。1998年2月完成のマンション角部屋で芯々8.2Mの間口スパンと大きい区画。バルコニー、出窓など外部への飛び出し箇所が多いです。初回の設計打合せを行いました。Architecture。