日が短くなってきました、16時には太陽が沈んでしまう、ちょっと損をした気持ちになります、23日までは我慢ですね。工事日誌です市内の老健施設の現場です、瑕疵保証の2回目の構造の検査が終わりました、外部のサッシの取付も順調に進んでいます、1階がデイケァー施設で2階が借家になります。鹿追のT様宅、大変お待たせを致しました、外部のほとんどは完成ですが内部造作がこれからに成ります、大工の松浦さんが最後まで担当させて頂きます、助監督の木皿君もほぼ毎日打ち合わせと御用聞きに出かけています写真の提供も木皿君からです。音更町緑陽台のH様宅、内部の電気工事の様子です、どうやらほんとうに忙しくパニックの様です、もう少しなので頑張って工事をお願いいたします、外部はサイデイング張りが始まるようです。市内のS様宅の上下水道の工事です、各市町村は指定業者制度をとっていて指定がないと工事が出来ませんよ。今日は埋め戻しの作業が行われています。浦幌のH様宅、布基礎の型枠工事、Hー1,250です、本日1時よりコンクリート打設になっています、寒い中ご苦労様です、練炭による暖で養生します。G様宅、外部のデッキが完成しました、ここの内部もメインは塗壁仕上に成っています左官屋さんの長老が頑張っています。I様宅、塗壁仕上が終わり、クロス工事とバトンをタッチしました、同時には入ることができません塗壁が乾いてからになります、扇風機と暖房機で乾燥を促進させます、水分が窓に垂れない様に気を使います。S様宅、お待たせいたしましたお借りしていた大工さんが帰ってきました、完成まで腰をすえて造作にはいります。外部はほとんど完成です。