工事日誌こんにちは!今日は木皿がブログを書きます。さぼりすぎて、書き方を忘れてしまいましたwまずは鹿追町のT様邸は今日は埋め戻しです。根掘りの時に出た残土を元に戻します。それと、ここの現場は薪ストーブがつきますので、空気の取り入れ口を先行してVU管をいれました。これで床を敷いてから掘らなくてもよくなります。今日はクロス工事をしています。脱衣室にクッションフロアーを貼っているとこです。大工の新沼さんは取り付けをしていました。(写真がこれしかありませんでした・・・)稲田清流の里のS様邸は気密工事をしています。写真は窓周りのテーピング・配管にテープ・床にテープ・配線にコーキング配管関係にはケルプとドームパッキンを使用しています。これできみつもばっちりです!気密測定の結果を楽しみにしてて下さい!東10条のS様邸は今日で外溝工事がすべて終了しました。玄関ポーチからスロープを作り、手すりを取り付けるための単管を入れてあります。アスファルトは開粒でしっかりと固めています。札内西町のT様邸は和室がほぼ終了です。写真は大工さんが台輪の下地を取り付けています。床の間も仏間もほぼ完成です。札内北栄町のS様邸は基礎の型枠をばらしました。札内文京町のY様邸は屋根垂木がのり、今日は屋根合板を貼っています。足場も組み立てています。雨でなかなか進みませんでしたが、なんとか屋根まで行きました。上士幌町居辺のH様邸は石膏ボードが貼り終わり、ユニットバスが入ったので、大工さんが断熱材を入れてます。