撮影立会のため現地に伺いました。本日はちょうど室内検査から1年でした。外構工事第一弾が終わりました。竹製枕木を施主支給で納品いただき敷設。土入れはクライアントDIYで実施。外構工事第1段が現れてきました。残土は場外処分せずに敷地内で土・砕石の移動をおこない外廻りの環境を一新させようとしています。外壁工事の検査を終えました。是正工事完了後に仮設足場解体へと進みます。その後外構工事をおこなっていきます。是正を進めてもらっています。仕上造作が進行しています。下地造作が進行しています。急ピッチで進行します。2014年07月23日22日より改修工事が着工しました。改修工事金額の最終調整打合せ。有意義な施主打合せになりました。2014年06月25日1階・2階とも解体工事が終了しました。見隠れ部分が明らかになり、急ぎ設計見直しと金額調整をおこない造作工事に向けて調整を進めていきます。2014年06月19日1階内部解体がほぼ終了しました。解体範囲を施工者と共有、見え隠れ部分を明らかにしていきます。今週一杯でほぼ解体を終える予定です。設計打合せを重ねています。本日は、1階と外構改修の関係を中心に打合せ。今月中に全体の改修方針をFIXさせます。2014年03月23日ダイニングテーブルの購入調査。店舗に保管いただきます。既存木構造の採寸調査が終わりました。基礎から小屋組みまでもぐり込みの調査で全体を把握しました。調査結果をもとに基本設計を進めていきます。調査のための仕上解体が終わりました。既存躯体の調査が始まりました。築15年ということもあり設計図書が入手できないため仕上材料を解体しながら木構造を把握します。2013年12月08日1998年8月竣工の木造在来の改修打合せ。ご自宅に伺いヒアリングと現地調査をおこないました。床下基礎・土台など構造部はめだった損傷なく維持されています。増築を含め、建物全体の改修検討を進めていきます。Architecture。