配筋検査を監理者立会いのもと実施しました。引き続きコンクリート打設作業の段取りを行っていきたいと思っています。校舎新築工事では、現在基礎工事中です。搬入してきた鉄筋材や足場材の移動である楊重作業を実施しています。現場敷地が広いので大型レッカー車を上手く利用して、これからも作業を進めていきたいと思っています。上記の写真の状況まで工事が進んできました。奥の耐圧盤が深い位置の地足場に戻って、コンクリート打設作業用の足場に組替えていく予定となっています。今後も安全作業で進めていきたいと思っています。耐圧盤が二段目に深い位置の基礎:配筋工事を実施しています。随時、自主検査を実施していこうと思っています。写真で撮った中央棟の廊下部で繋がっている仕様となっています。構造躯体的には第一工区と第二工区との間に約160mmの隙間を設けて仕上ていく予定です。上記写真の専用金物を使用し、対応を進めさせて頂きました。上記の写真が先行してコンクリート打設した第一工区側面エキスパンション部に型枠を建て込み完了した状況写真になります。養生期間をおいた後、コチラの型枠材を解体する予定となっています。山留工事の切梁材の撤去作業を実施しています。切梁材が防火水槽本体に接触し設置が困難のため、この切梁撤去作業を実施する訳です。最終的に上記の写真の通り、綺麗に撤去作業が完了しました。記録に残して対応しています。監理者が立会い行う配筋検査前に直し対応を実施する訳です。立会い検査を実施しました。変わってきているそうです。測定器により超音波を鉄筋圧接部に照射し、その反射波を検出すことによって内部の欠陥の有無を判断する訳です。調査を行っていきたいと思っています。昨日から基礎:型枠工事が開始され上記の写真の通り型枠材が搬入されてきました。地中梁の型枠組を実施していこうと思っています。して『敷桟』を設置する作業を実施しています。この『敷桟』にて正確な高さを調整し、この『敷桟』の上に型枠材を組み上げいく訳です。茂和はじめまして!相陽建設の米澤と申します。http://ameblo.jp/syk00032/をご覧下さい。【☆現在進行中!建設現場ブログ】http://www.soyo-inc.co.jp/genba/もしよろしければコチラもご覧下さい。ご相談・お問い合わせ注文住宅リフォーム&リノベーション。